name: Bietergemeinschaft Bauüberwachung SFS 1733

title: Los 04 Örtliche Bauüberwachung Abschnitt 3 (Rohrbach – Würzburg)

description: 1. Allgemeine Beschreibung 1.1 Zu überwachende Baumaßnahme(n) Die Leistungen dieses Ausschreibungspaketes umfassen die örtliche Bauüberwachungsleistung für alle Maßnahmen des Ausschreibungspaketes BAU SFS 1733 RA 3a Fulda – Würzburg 2022 in den ausgeschriebenen Projektgebieten. Dazu gehören auch sämtliche Vor-, Nach- und Zusammenhangsarbeiten dieser Maßnahmen und der dazugehörigen Bauverträge sowie weitere Bauüberwachungsleistungen. Für die Haupt-Bauausführung ist aktuell eine Totalsperrung von 182 Tagen der Strecke 1733 gemäß beiliegender Anzeige zur Integrierten Bündelung (Anlage 1.0.4) vorgesehen. Im Zusammenhang bzw. parallel zu den Oberbaumaßnahmen (GE, WE, SE2, GOS, etc.) finden IH-Begleitarbeiten sowie Inspektionen statt. Eine Machbarkeitsstudie (SOG)/ Rahmenterminplan findet sich in Anlage 1.0.5. Eine Übersicht der geplanten Oberbaumaßnahmen findet sich in Anlage 1.0.2. Für diese sind die in den Anlagen 1.1 bis 1.3 beschriebenen Leistungen zu erbringen. Die Bauüberwachungsleistungen betreffen folgendes Projektgebiet: Los 03: Örtliche Bauüberwachung Abschnitt 2 Mottgers – Rohrbach Die mit diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen erstrecken sich von Mottgers bis Rohrbach (ca. km 265,326 bis ca. km 303,441) 1.2 Allgemeine Lage / örtliche Verhältnisse RA3a Fulda - Würzburg Betroffene Gebietskörperschaften Bundesland: Hessen, Bayern Landkreis: Fulda, Main-Kinzig-Kreis, Bad Kissingen, Main-Spessart, Würzburg Stadt: Eichenzell, Kalbach, Neuhof, Sinntal, Fulda, Zeitlofs, Obersinn, Burgsinn, Rieneck, Gemünden am Main, Karlstadt, Zellingen, Leinach, Margetshöchheim, Würzburg, Veitshöchheim Lage im Netz: Strecke: 1733 Fulda Bf – Würzburg Hbf Von Fulda Bronnzell bis Würzburg Hbf Von km 238 bis 327 Von Signal Sig A424 bis Ls 093 II Von Signal Ls 094 II bis Sig A426 Strecke: 5214 Burgsinn, W 625 - Burgsinn Bbf Von Burgsinn bis Burgsinn Bbf Von km 1,194 bis 0,386 Von Signal Sig G652 bis Sig N403 Strecke: 5215 Burgsinn Bbf - Abzw Rieneck Sinnberg, W 682 Von Burgsinn Bbf bis Sinnberg Von km 0,386 bis 1,336 Von Signal Sig N403 bis Sig 690 Strecke: 5216 Abzw Nantenbach, W 211 - Rohrbach, W 810 Von Nantenbach bis Rohrbach Von km 0,607 bis 302,227 Von Signal Sig 73254 bis Sig P801 Von Signal Gz W 806 bis Sig 73204 Die Baumaßnahme betrifft vorwiegend die 2-gleisige elektrifizierte Strecke 1733 Hannover Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe - Würzburg Hbf im Abschnitt von km 239 bis km 327. Die Baumaßnahme liegt zwischen den Bf Fulda Bronnzell und Würzburg Hbf. Zwischen den Bf befinden auf einer Streckenlänge von circa 88 Kilometer die folgenden Betriebsbahnhöfe bzw. Betriebsstellen: — Üst Hartberg — Üst Landrücken Nord — Üst Landrücken Süd — Bf Mottgers BBf — Üst Altengronau — Üst Dittenbrunn — Bf Burgsinn Bbf — Üst Mühlberg — Bf Rohrbach Bbf — Üst Hohe Wart — Üst Espenloh — Üst Neuberg Weitere Leistungen werden auf der Strecke 5216 (zweigleisig, elektrifiziert) erbracht. 1.3 Zuständigkeiten bei Beteiligung Dritter Siehe auch ZVB Bauüberwachung (Anlage 06). Von der Baumaßnahme betroffene Dritte sind rechtzeitig im Vorfeld über die Maßnahmen ihrer Betroffenheit zu beteiligen bzw. zu informieren. Verhandlungen mit Behörden und Dritten, die von Auftragnehmern geführt werden, bedürfen der vorherigen Abstimmung mit dem Auftraggeber. Über das Ergebnis sind dem Auftraggeber innerhalb von 3 Tagen vom Auftragnehmer gefertigte Niederschriften zu übergeben. Alle wesentlichen Bearbeitungs- und Verfahrensschritte und die den Behörden einzureichenden / vorzulegenden Unterlagen sind vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen und ihm zur Freigabe vorzulegen. Die Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt bei entsprechend sach-gemäßer Leistung unverzüglich. Etwaige Forderungen von Dritten (wie bspw. Träger öffentlicher Belange, Gemeinden, Verbände, Sparten-träger), insbesondere solche, die über das gesetzlich erforderliche Maß bzw. über die Anforderungen des einschlägigen Regelwerks hinausgehen, teilen die Auftragnehmer dem Auftraggeber / BÜB unverzüglich schriftlich mit. 1.4 Eisenbahnbetriebliche und verkehrliche Verhältnisse Die Bautermine bzw. Bauzeiträume sind in der Anlage 1.0.5 enthalten. In dieser Übersicht sind nur die reinen Umbausperrpausen bzw. Bauzeiträume genannt. Die baubetrieblich angemeldeten Sperrpausen können der beiliegenden Anmeldung zur Integrierten Bündelung (Anlage 1.0.4) entnommen werden. Die Vorarbeiten, Nacharbeiten und Zusammenhangsarbeiten zu diesen Maßnahmen werden maßnahmenbezogen in der Regel mit einem Vorlauf von mindestens zehn Wo-chen dem AN im Rahmen des Auftaktgesprächs bekannt gegeben. 2. Vorbemerkungen 2.1 Besprechungen, Termine, Niederschriften Für alle zu betreuenden Einzelmaßnahme / Ausschreibungspakete findet zwischen AN und AG in der Regel spätestens 12 Wochen vor Beginn der Haupt-Umbausperrpause ein Auftaktgespräch statt. Die maßnahmenbezogen erforderlichen Besprechungen und Niederschriften ergeben sich aus Anlage 1.1 und den entsprechenden Vorschriften. Darüber hinaus finden mindestens 2-Mal in der Woche Abstimmungsgespräche zwischen dem AN und dem AG statt. 2.2 Zuständigkeiten beim Auftraggeber Siehe Ausschreibungsunterlagen Weiterhin beauftragt der AG einen externen Bauoberleiter für die gesamthafte Koordination (Los 1). 2.3 Einsatz von EDV-Systemen — Übliche EDV Systeme (MS Word, Excel, etc. oder ähnliche) — Elektronisches Bautagebuch (VRI DMS) Die Art der Führung des BTB wird in der Auftaktbesprechung festgelegt, — BKU Siehe auch ZBV EDV 2.4 Weitere Vorbemerkungen Der Einsatz eines GSM-R Handy wird vorausgesetzt und wird nicht gesondert vergütet. Das Vorhalten von Spur- und Überhöhungsmessgerät für Gleise und Weichen sowie 2 Sh2-Scheiben (inkl. Auf- und Abbau) gehören zur unmittelbaren Ausstattung des Bauüberwachers / Fachbauüberwachers und wer-den nicht gesondert vergütet. 3. Sonstiges 3.1 Definition „Sicherstellen“ Befugnis und Verpflichtung zur Erteilung von Anweisungen und zur Überwachung Ihrer Durchführung im übertragenen Verantwortungsbereich. Vertragsrelevante Anweisungen sind stets mit dem Auftraggeber vorab abzustimmen. Definition „Überwachen“ Ständiges oder fallweises Beobachten der Durchführung von Aufgaben und Arbeitsabläufen. Hierzu zählt insbesondere: — eine terminliche und sachliche Abstimmung von Maßnahmen verschiedener Bereiche sicherzustellen, — Ist-Daten und -Zustände im Rahmen von Kontrollaufgaben zu erfassen und aufzubereiten. Definition "Mitwirken" Befugnis und Verpflichtung, an einem Vorgang, der federführend von einem anderen Bereich betrieben wird, mitzuarbeiten und hinsichtlich der eigenen Belange mit zu entscheiden. 3.2 Arbeitsplatz Bauüberwachung Dem AN wird vom AG ein Arbeitsplatz zur Projektbearbeitung in Form eines möblierten Baustellenbüros/Containers vor Ort zur Verfügung gestellt. 3.3 Anforderung an eine Prüfung der Nachtragsforderung Bei der Nachtragsbearbeitung verweisen wir insbesondere auf die Regelungen der Ril 202.0305. Die Verfahrensregelung nach NEuPP sind im jeweiligen Bauvertrag vereinbart und bei der Nachtragsbearbeitung zu verwenden. Die vom AN durchzuführenden Nachtragsprüfungen und die dafür zu erstellenden Stellungnahmen müssen insbesondere folgende Inhalte aufweisen: — Vertrag-Nr.: — Auftragnehmer: — Nachtragsnummer: — Forderungshöhe: — Prüfergebnis: — Original Unterschriften — Sachverhaltsdarstellung zum Bau-Soll gem. Ausschreibungsunterlagen • Darstellung Bau-Soll • Untersetzung durch Kopien aus den Ausschreibungsunterlagen (Kopien Text und Pläne dem Vorgang beifügen, sofern nicht bereits durch den AN geschehen) — Sachverhaltsdarstellung zum Bau-Ist • Darstellung Bau-Ist (Bauablauf/wesentliche Änderungen zum Bau-Soll) • Untersetzung durch Planwerk/Skizzen/BTB/Regelwerk • Wer hat die Leistungen ausgeführt, bzw. wer führt die Leistungen aus? • Leistungszeitraum (von ... bis ...) — Ursache der Änderungen zum Bau-Soll • Chronologie/Referenzschriftverkehr mit Nachtragsrelevanz • Liegt eine Änderungsanordnung des AG (gem. § 1 Nr. 4 VOB/B) oder eine Mehrkostenanzeige (gem. § 2 Nr. 5 od. Nr. 6, etc.) des AN vor? • Wenn die Leistungen mündl. angeordnet wurden, von wem und wann? • Bei Behinderungsanzeigen gem. § 6 Nr. 6 VOB/B ist dringend darauf zu achten, dass auch der Wegfall der Behinderung angezeigt wird • Detaillierte Darstellung der eigentlichen Änderungsursache, bzw. der Notwendigkeit der zusätzlichen Leistungen — Prüfung dem Grunde nach • Sind sämtliche im Angebot enthaltenen Leistungen von der Leistungsanordnung abgedeckt? • Zuweisung der VOB-Paragraphen auf die Einzelpositionen dem Grunde nach (z.B.: § 2 Nr. 5 oder Nr. 6) • Handelt es sich bei den Änderungspositionen um sog. Ohnehin-Leistungen, die bereits mit dem Hauptvertrag abgegolten werden? • Ist die Änderung bereits in einer anderen Vereinbarung zu Nachträgen berücksichtigt worden? • Ungenügend sind Aussagen wie z.B.: “Nachtrag gerechtfertigt“ oder „Leistung erforderlich“ • Entstehen durch den Nachtrag ggf. Gegenforderungen gegen AN oder Dritte? — Mengenprüfung und -bestätigung • Alle Mengenvordersätze des/der Nachtrages/Nachträge sind aufzumessen, zu prüfen und zu bestätigen. • In der Nachtragskalkulation aufgeführte „Innere Mengen“ sind ebenfalls zu prüfen und zu bestätigen.

title: Los 03 Örtliche Bauüberwachung Abschnitt 2 (Mottgers – Rohrbach)

description: 1.1 Zu überwachende Baumaßnahme(n) Die Leistungen dieses Ausschreibungspaketes umfassen die örtliche Bauüberwachungsleistung für alle Maßnahmen des Ausschreibungspaketes BAU SFS 1733 RA 3a Fulda – Würzburg 2022 in den ausgeschriebenen Projektgebieten. Dazu gehören auch sämtliche Vor-, Nach- und Zusammenhangsarbeiten dieser Maßnahmen und der dazugehörigen Bauverträge sowie weitere Bauüberwachungsleistungen. Für die Haupt-Bauausführung ist aktuell eine Totalsperrung von 182 Tagen der Strecke 1733 gemäß beiliegender Anzeige zur Integrierten Bündelung (Anlage 1.0.4) vorgesehen. Im Zusammenhang bzw. parallel zu den Oberbaumaßnahmen (GE, WE, SE2, GOS, etc.) finden IH-Begleitarbeiten sowie In-spektionen statt. Eine Machbarkeitsstudie (SOG)/ Rahmenterminplan findet sich in Anlage 1.0.5. Eine Übersicht der geplanten Oberbaumaßnahmen findet sich in Anlage 1.0.2. Für diese sind die in den Anlagen 1.1 bis 1.3 beschriebenen Leistungen zu erbringen. Die Bauüberwachungsleistungen betreffen folgendes Projektgebiet: Los 02: Örtliche Bauüberwachung Abschnitt 1 Fulda – Mottgers Die mit diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen erstrecken sich von Fulda Bronnzell bis Mottgers (ca. km 238,765 bis ca. km 265,326) 1.2 Allgemeine Lage / örtliche Verhältnisse RA3a Fulda - Würzburg Betroffene Gebietskörperschaften Bundesland: Hessen, Bayern Landkreis: Fulda, Main-Kinzig-Kreis, Bad Kissingen, Main-Spessart, Würzburg Stadt: Eichenzell, Kalbach, Neuhof, Sinntal, Fulda, Zeitlofs, Obersinn, Burgsinn, Rieneck, Gemünden am Main, Karlstadt, Zellingen, Leinach, Margetshöchheim, Würzburg, Veitshöchheim Lage im Netz: Strecke: 1733 Fulda Bf – Würzburg Hbf Von Fulda Bronnzell bis Würzburg Hbf Von km 238 bis 327 Von Signal Sig A424 bis Ls 093 II Von Signal Ls 094 II bis Sig A426 Strecke: 5214 Burgsinn, W 625 - Burgsinn Bbf Von Burgsinn bis Burgsinn Bbf Von km 1,194 bis 0,386 Von Signal Sig G652 bis Sig N403 Strecke: 5215 Burgsinn Bbf - Abzw Rieneck Sinnberg, W 682 Von Burgsinn Bbf bis Sinnberg Von km 0,386 bis 1,336 Von Signal Sig N403 bis Sig 690 Strecke: 5216 Abzw Nantenbach, W 211 - Rohrbach, W 810 Von Nantenbach bis Rohrbach Von km 0,607 bis 302,227 Von Signal Sig 73254 bis Sig P801 Von Signal Gz W 806 bis Sig 73204 Die Baumaßnahme betrifft vorwiegend die 2-gleisige elektrifizierte Strecke 1733 Hannover Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe - Würzburg Hbf im Abschnitt von km 239 bis km 327. Die Baumaßnahme liegt zwischen den Bf Fulda Bronnzell und Würzburg Hbf. Zwischen den Bf befinden auf einer Streckenlänge von circa 88 Kilometer die folgenden Betriebsbahnhöfe bzw. Betriebsstellen: — Üst Hartberg — Üst Landrücken Nord — Üst Landrücken Süd — Bf Mottgers BBf — Üst Altengronau — Üst Dittenbrunn — Bf Burgsinn Bbf — Üst Mühlberg — Bf Rohrbach Bbf — Üst Hohe Wart — Üst Espenloh — Üst Neuberg Weitere Leistungen werden auf der Strecke 5216 (zweigleisig, elektrifiziert) erbracht. 1.3 Zuständigkeiten bei Beteiligung Dritter Siehe auch ZVB Bauüberwachung (Anlage 06). Von der Baumaßnahme betroffene Dritte sind rechtzeitig im Vorfeld über die Maßnahmen ihrer Betroffen-heit zu beteiligen bzw. zu informieren. Verhandlungen mit Behörden und Dritten, die von Auftragnehmern geführt werden, bedürfen der vorherigen Abstimmung mit dem Auftraggeber. Über das Ergebnis sind dem Auftraggeber innerhalb von 3 Tagen vom Auftragnehmer gefertigte Niederschriften zu übergeben. Alle wesentlichen Bearbeitungs- und Verfahrensschritte und die den Behörden einzureichenden / vorzule-genden Unterlagen sind vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen und ihm zur Freigabe vorzulegen. Die Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt bei entsprechend sachgemäßer Leistung unverzüglich. Etwaige Forderungen von Dritten (wie bspw. Träger öffentlicher Belange, Gemeinden, Verbände, Sparten-träger), insbesondere solche, die über das gesetzlich erforderliche Maß bzw. über die Anforderungen des einschlägigen Regelwerks hinausgehen, teilen die Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schrift-lich mit. 1.4 Eisenbahnbetriebliche und verkehrliche Verhältnisse Die Bautermine bzw. Bauzeiträume sind in der Anlage 1.0.5 enthalten. In dieser Übersicht sind nur die reinen Umbausperrpausen bzw. Bauzeiträume genannt. Die baubetrieblich angemeldeten Sperrpausen können der beiliegenden Anmeldung zur Integrierten Bündelung (Anlage 1.0.4) entnommen werden. Die Vorarbeiten, Nacharbeiten und Zusammenhangsarbeiten zu diesen Maßnahmen werden maßnahmenbezogen in der Regel mit einem Vorlauf von mindestens zehn Wo-chen dem AN im Rahmen des Auftaktgesprächs bekannt gegeben. 2. Vorbemerkungen 2.1 Besprechungen, Termine, Niederschriften Für alle zu betreuenden Einzelmaßnahme / Ausschreibungspakete findet zwischen AN und AG in der Regel spätestens 12 Wochen vor Beginn der Haupt-Umbausperrpause ein Auftaktgespräch statt. Die maßnahmenbezogen erforderlichen Besprechungen und Niederschriften ergeben sich aus Anlage 1.1 und den entsprechenden Vorschriften. Darüber hinaus finden mindestens 2-Mal in der Woche Abstimmungsgespräche zwischen dem AN und dem AG statt. 2.2 Zuständigkeiten beim Auftraggeber Siehe Ausschreibungsunterlagen Weiterhin beauftragt der AG einen externen Bauoberleiter für die gesamthafte Koordination (Los 1). 2.3 Einsatz von EDV-Systemen — Übliche EDV Systeme (MS Word, Excel, etc. oder ähnliche) — Elektronisches Bautagebuch (VRI DMS) Die Art der Führung des BTB wird in der Auftaktbesprechung festgelegt, — BKU Siehe auch ZBV EDV 2.4 Weitere Vorbemerkungen Der Einsatz eines GSM-R Handy wird vorausgesetzt und wird nicht gesondert vergütet. Das Vorhalten von Spur- und Überhöhungsmessgerät für Gleise und Weichen sowie 2 Sh2-Scheiben (inkl. Auf- und Abbau) gehören zur unmittelbaren Ausstattung des Bauüberwachers / Fachbauüberwachers und wer-den nicht gesondert vergütet. 3. Sonstiges 3.1 Definition „Sicherstellen“ Befugnis und Verpflichtung zur Erteilung von Anweisungen und zur Überwachung Ihrer Durchführung im übertragenen Verantwortungsbereich. Vertragsrelevante Anweisungen sind stets mit dem Auftraggeber vorab abzustimmen. Definition „Überwachen“ Ständiges oder fallweises Beobachten der Durchführung von Aufgaben und Arbeitsabläufen. Hierzu zählt insbesondere: — eine terminliche und sachliche Abstimmung von Maßnahmen verschiedener Bereiche sicherzustellen, — Ist-Daten und -Zustände im Rahmen von Kontrollaufgaben zu erfassen und aufzubereiten. Definition "Mitwirken" Befugnis und Verpflichtung, an einem Vorgang, der federführend von einem anderen Bereich betrieben wird, mitzuarbeiten und hinsichtlich der eigenen Belange mit zu entscheiden. 3.2 Arbeitsplatz Bauüberwachung Dem AN wird vom AG ein Arbeitsplatz zur Projektbearbeitung in Form eines möblierten Baustellenbüros/Containers vor Ort zur Verfügung gestellt. 3.3 Anforderung an eine Prüfung der Nachtragsforderung Bei der Nachtragsbearbeitung verweisen wir insbesondere auf die Regelungen der Ril 202.0305. Die Verfahrensregelung nach NEuPP sind im jeweiligen Bauvertrag vereinbart und bei der Nachtragbe-arbeitung zu verwenden. Die vom AN durchzuführenden Nachtragsprüfungen und die dafür zu erstellenden Stellungnahmen müssen insbesondere folgende Inhalte aufweisen: — Vertrag-Nr.: — Auftragnehmer: — Nachtragsnummer: — Forderungshöhe: — Prüfergebnis: — Original Unterschriften — Sachverhaltsdarstellung zum Bau-Soll gem. Ausschreibungsunterlagen • Darstellung Bau-Soll • Untersetzung durch Kopien aus den Ausschreibungsunterlagen (Kopien Text und Pläne dem Vorgang beifügen, sofern nicht bereits durch den AN geschehen) — Sachverhaltsdarstellung zum Bau-Ist • Darstellung Bau-Ist (Bauablauf/wesentliche Änderungen zum Bau-Soll) • Untersetzung durch Planwerk/Skizzen/BTB/Regelwerk • Wer hat die Leistungen ausgeführt, bzw. wer führt die Leistungen aus? • Leistungszeitraum (von ... bis ...) — Ursache der Änderungen zum Bau-Soll • Chronologie/Referenzschriftverkehr mit Nachtragsrelevanz • Liegt eine Änderungsanordnung des AG (gem. § 1 Nr. 4 VOB/B) oder eine Mehrkostenan-zeige (gem. § 2 Nr. 5 od. Nr. 6, etc.) des AN vor? • Wenn die Leistungen mündl. angeordnet wurden, von wem und wann? • Bei Behinderungsanzeigen gem. § 6 Nr. 6 VOB/B ist dringend darauf zu achten, dass auch der Wegfall der Behinderung angezeigt wird • Detaillierte Darstellung der eigentlichen Änderungsursache, bzw. der Notwendigkeit der zu-sätzlichen Leistungen — Prüfung dem Grunde nach • Sind sämtliche im Angebot enthaltenen Leistungen von der Leistungsanordnung abge-deckt? • Zuweisung der VOB-Paragraphen auf die Einzelpositionen dem Grunde nach (z.B.: § 2 Nr. 5 oder Nr. 6) • Handelt es sich bei den Änderungspositionen um sog. Ohnehin-Leistungen, die bereits mit dem Hauptvertrag abgegolten werden? • Ist die Änderung bereits in einer anderen Vereinbarung zu Nachträgen berücksichtigt wor-den? • Ungenügend sind Aussagen wie z.B.: “Nachtrag gerechtfertigt“ oder „Leistung erforderlich“ • Entstehen durch den Nachtrag ggf. Gegenforderungen gegen AN oder Dritte? — Mengenprüfung und -bestätigung • Alle Mengenvordersätze des/der Nachtrages/Nachträge sind aufzumessen, zu prüfen und zu bestätigen. • In der Nachtragskalkulation aufgeführte „Innere Mengen“ sind ebenfalls zu prüfen und zu bestätigen.

title: Los 02 Örtliche Bauüberwachung Abschnitt 1 (Fulda – Mottgers)

description: Die nachfolgend aufgelisteten Maßnahmen sind Gegenstand der Bauüberwachungsleistung: — Oberbaumaßnahmen (Erneuerung und Sanierung des Oberbaus, Gleise und Weichen), — Weichenvormontage (Vormontageorte: Karlsruhe/Butzbach/Baufeld), — Oberbautechnisch bedingte Zusammenhangsmaßnahmen an den technischen Anlagen des Fahrweges, u. a. Signalanlagen (Gleisschaltmittel, Gleisfreimeldeanlagen), LZB (Außenanlage), Oberleitungsanlagen, Erdungsanlagen, Weichenheizungen. — Austausch der vorhandenen Weichenantriebe inkl. Verkabelung, — Austausch und Erneuerung der Weichenheizungen, — Kabelverlegearbeiten – Austausch der streckenbegleitenden Stammkabel und Stichkabel inkl. Anschlüsse, — Austausch der Gleisfreimeldetechnik in der Außen- und Innenanlage (Umrüstung von FTGS auf Achszähltechnik), — Anpassung der Innenanlagen der Stellwerke und deren Stromversorgung, — Anpassung der ZN/ZL – Einrichtungen, — Anpassungen der Innenanlagen im Zuge der LZB Migration (Fulda, Burgsinn), — Freischneiden, Herrichten, Betreiben und Rückbau der Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen und der zugehörigen Zuwegungen, — Kabelmanagement -abruf der Kabel (u. a. LZB/STE), — Wareneingangskontrolle inkl. Dokumentation aller vom AG-seitig bereitgestellten Stoffe (Oberbau-Stoffe und STE Materialien) einschließlich einer Qualitätssicherung durch die Bauüberwachung. — Diverse Instandhaltungsmaßahmen, — Nachlaufarbeiten wie DUA-Stopfgang und Neulagenschleifen, Diese Maßnahmen werden im Folgenden detailliert beschrieben. 1.1.1. Oberbau Die DB Netz AG beabsichtigt 2022 die Sanierung der Schnellfahrstrecke (SFS) 1733 im Abschnitt zwischen Fulda und Würzburg. Auf der Strecke soll eine umfassende Erneuerung des Oberbaus mit Weichen- und Schienenerneuerung inkl. der daraus resultierenden Begleitarbeiten an LST- und ET-Anlagen stattfinden. Betroffen sind die Strecken 1733, 5214, 5215 und 5216. Der zu sanierende Streckenabschnitt ist Bestandteil der Nord-Süd Schnellfahrstrecke und Bestandteil des TEN-Netzes. Es steht eine Vollsperrung von 128 Tagen für den Abschnitt Würzburg bis Burgsinn und 184 Tagen für den Abschnitt Burgsinn bis Fulda zur Verfügung (siehe Anlagen 01.00.04 Anmeldung BauKapa/Beginn: 10.6.2022). Während der Vollsperrung werden auch Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Die Leistungen dieses Ausschreibungspaketes umfassen die Gesamtverantwortliche Bauüberwachung für alle Maßnahmen des Ausschreibungspaketes BAU SFS 1733 RA 3a. Dazu gehören sämtliche Vor-, Nach- und Zusammenhangsarbeiten dieser Maßnahmen und Bauverträge. Die Beschreibung der Baumaßnahme ist in den Anlagen 01.00.01 – 01.00.09 beigelegt. Das Leistungsbild umfasst auch das Nachtragsmanagement (Anlage 01.06). Geplanter Instandsetzungsumfang: — Gleiserneuerungen, 165.602 m, davon 58.485 m SE2. 1.1.2. Leit- und Sicherungstechnik a) Zusammenhangsarbeiten im Rahmen der Oberbaumaßnahmen Wiedereinbau FTGS In den Stellbereichen Stw. Fulda (km 238,900/Weiche 103 – 239,721) und Würzburg (km 322,593- 326,590) bleibt die Gleisfreimeldetechnik FTGS erhalten. Die vorhandenen Gleiskreise werden ausgebaut, gesichert, seitlich gelagert und nach Durchführung der Oberbaumaßnahme (nach Fertigstellung der Oberbauschweißungen) wieder eingebaut. Die Arbeiten werden inkl. der Abnahmeprüfungen und Inbetriebnahmen bis zum 24.9.2022 (BA1 – Burgsinn-Würzburg)/15.11.2022 (BA2 – Fulda-Burgsinn) (Beginn der Belastungsfahrten) abgeschlossen sein. Linienleiter Im Rahmen der Oberbaumaßnahme wird der vorhandene Linienleiter ausgebaut und nach Fertigstellung des Oberbaus neu verlegt, eingebaut und abgenommen (weiteres siehe unten). Kreuzungsstellen des Linienleiters sind durch den AN Bau zu dokumentieren (gemäß Regelwerk der DB AG) und durch den AN zu überwachen. Kabelführungssysteme Die im Bestand vorhandenen Betonkabelkanäle werden dabei weiter genutzt. Nicht lagegerechte Kabeltröge werden gerichtet bzw. werden aus- und wieder eingebaut. Kabelverlegearbeiten Im Rahmen der Installation der Achszähltechnik werden neue Stamm- und Stichkabel verlegt. Hierbei muss die Bauüberwachung die Kabelüberwachung durchführen inkl. einer umfangreichen Dokumentation (nach gültigem Regelwerk der DB AG). Kabelmanagement Der AN übernimmt in Abstimmung mit dem Bau AN den Abruf der Kabel mit ausreichendem Vorlauf (u. a. LZB/STE) und die Koordination der Lieferung sowie mögliche Entsorgung von Altmaterialien. Ebenso obliegt dem AN die Wareneingangskontrolle inkl. Dokumentation aller vom AG-seitig bereitgestellten Stoffe einschließlich einer Qualitätssicherung. — Erneuerung von 72 Weichen und 17 Schienenauszügen Davon: 2 Weichen mit r = 7000/6000 m 28 Weichen mit r = 2500 m 26 Weichen mit r = 1200 m 2 Weichen mit r = 500 m 14 Weichen mit r = 300 m Umbauverfahren: — Fließbandverfahren mit Einsatz GMT Grober Bauablauf: — Baugleis einrichten, — Bettungsreinigung (gleichzeitiger Einsatz von 2 BRM), — Neuschienen abladen/Altschienen aufladen, — Gleisumbau/Weichenerneuerung, — Schottern und Stopfen, — Schienenschweißen, — LZB – Einbau, — DUA-Stopfgang und Neulagenschleifen, — Baugleis aufheben. Die SiGeKo Leistung sowie Umweltbauüberwachung werden separat ausgeschrieben. b) Umrüstung der Gleisfreimeldetechnik von FTGS auf Achszähltechnik Die Gleisschaltmittel der Gleisfreimeldung werden in den überwiegenden Stellbereichen von FTGS auf Achszähler umgebaut. Der Rückbau der FTGS wird durch den AN BAU übernommen. Die Montage der Achszähler erfolgt durch die Signalbaufirmen. Der Umbaubereich beginnt im km 238,900 im Bf Fulda Süd und endet beim Übergang zum Stellbereich des Stw Würzburg bei km 322,593 und erstreckt sich auf die auf die Stellbereiche Hartberg, Landrücken Nord, Landrücken Süd, Mottgers, Altengronau, Dittenbrunn, Burgsinn, Mühlberg, Rohrbach, Hohe Wart und Espenloh/Neuberg. Folgende Arbeiten werden durch die beauftragten Signalbaufirmen durchgeführt: — Arbeiten in den Innenanlagen (vor und in der Umbausperrpause), — Festlegung der Mikropunkte für die einzelnen Achszähler am Gleis (nach den Oberbauschweißarbeiten), — Montage der Achszähltechnik an Gleis inkl. Anschluss an Stichkabel, — Anschluss der Gleisschaltmittel an Kabelverteiler und Gleis, — Anschluss der Kabelanlage an Muffen und Kabelschränke. Die Arbeiten werden inkl. der Abnahmeprüfungen und Inbetriebnahmen bis zum 24.9.2022 (BA1 – Burgsinn-Würzburg)/15.11.2022 (BA2 – Fulda-Burgsinn) (Beginn der Belastungsfahrten) abgeschlossen sein. Zeitgleich werden Arbeiten an den LZB-Zentralen durchgeführt (siehe unten). Folgende Maßnahmen werden im Zusammenhang mit dem Umbau der Achszähltechnik durchgeführt und sind durch den AN zu überwachen: RSTW Fulda: — Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Thales/Siemens), — Anpassung der Stromversorgung. RSTW Hartberg: — Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Thales), — Anpassung der Stromversorgung, — Umrüstung der Gleisfreimeldung von FTGS-Gleiskreisen auf Achszähltechnik (Montage der Achszähler Außenanlage), — Kabelverlegearbeiten. RSTW Landrücken Nord: — Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Thales) — Anpassung der Stromversorgung, — Umrüstung der Gleisfreimeldung von FTGS-Gleiskreisen auf Achszähltechnik (Montage der Achszähler Außenanlage), — Kabelverlegearbeiten. RSTW Landrücken Süd: — Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Thales), — Anpassung der Stromversorgung, — Umrüstung der Gleisfreimeldung von FTGS-Gleiskreisen auf Achszähltechnik (Montage der Achszähler Außenanlage), — Kabelverlegearbeiten. RSTW Mottgers/Altengronau: — Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Thales), — Anpassung der Stromversorgung, — Umrüstung der Gleisfreimeldung von FTGS-Gleiskreisen auf Achszähltechnik (Montage der Achszähler Außenanlage), — Kabelverlegearbeiten. RSTW Dittenbrunn: — Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Thales), — Anpassung der Stromversorgung, — Umrüstung der Gleisfreimeldung von FTGS-Gleiskreisen auf Achszähltechnik (Montage der Achszähler Außenanlage), — Kabelverlegearbeiten. RSTW Burgsinn — Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Siemens/Thales), — Anpassung der Stromversorgung, — Umrüstung der Gleisfreimeldung von FTGS-Gleiskreisen auf Achszähltechnik (Montage der Achszähler Außenanlage), — Kabelverlegearbeiten. RSTW Mühlberg: — Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Thales), — Anpassung der Stromversorgung, — Umrüstung der Gleisfreimeldung von FTGS-Gleiskreisen auf Achszähltechnik (Montage der Achszähler Außenanlage), — Kabelverlegearbeiten. RSTW Rohrbach: — Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Thales), — Anpassung der Stromversorgung, — Umrüstung der Gleisfreimeldung von FTGS-Gleiskreisen auf Achszähltechnik (Montage der Achszähler Außenanlage), — Kabelverlegearbeiten. RSTW Hohe Wart: — Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Thales), — Anpassung der Stromversorgung, — Umrüstung der Gleisfreimeldung von FTGS-Gleiskreisen auf Achszähltechnik (Montage der Achszähler Außenanlage), — Kabelverlegearbeiten. RSTW Espenloh/Neuberg: — Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Thales), — Anpassung der Stromversorgung, — Umrüstung der Gleisfreimeldung von FTGS-Gleiskreisen auf Achszähltechnik (Montage der Achszähler Außenanlage), — Kabelverlegearbeiten. RSTW Würzburg — Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Siemens/Thales), — Anpassung der Stromversorgung. c) Anpassung Zugnummermeldeanlagen (ZN-Anlagen) Aufgrund der oben aufgeführten Anpassungsmaßnahmen finden ggf. Anpassungen der Zugnummernmeldeanlagen (ZN-Anlagen) statt. Die Arbeiten finden aus-schließlich in der Innenanlage statt. d) LZB-Migration Aufgrund der Abkündigung der LZB L72 classic in Deutschland durch den Systemhersteller Thales und der damit nicht mehr gegebenen Verfügbarkeit wäre die Leistungsfähigkeit des Kernnetzes nachhaltig beeinträchtigt. Deshalb wurde in der Zentrale der DB Netz AG beschlossen, alle betroffenen LZB-Zentralen zu migrieren und zukunftsfähig zu gestalten. Weitere Informationen siehe Ausschreibungsunterlagen.

description: 1. Allgemeine Beschreibung 1.1 Zu überwachende Baumaßnahme(n) Die Leistungen dieses Ausschreibungspaketes umfassen die örtliche Bauüberwachungsleistung für alle Maßnahmen des Ausschreibungspaketes BAU SFS 1733 RA 3a Fulda – Würzburg 2022 in den ausge-schriebenen Projektgebieten. Dazu gehören auch sämtliche Vor-, Nach- und Zusammenhangsarbeiten dieser Maßnahmen und der dazugehörigen Bauverträge sowie weitere Bauüberwachungsleistungen. Für die Haupt-Bauausführung ist aktuell eine Totalsperrung von 182 Tagen der Strecke 1733 gemäß beiliegender Anzeige zur Integrierten Bündelung (Anlage 1.0.4) vorgesehen. Im Zusammenhang bzw. parallel zu den Oberbaumaßnahmen (GE, WE, SE2, GOS, etc.) finden IH-Begleitarbeiten sowie In-spektionen statt. Eine Machbarkeitsstudie (SOG)/ Rahmenterminplan findet sich in Anlage 1.0.5. Eine Übersicht der geplanten Oberbaumaßnahmen findet sich in Anlage 1.0.2. Für diese sind die in den Anlagen 1.1 bis 1.3 beschriebenen Leistungen zu erbringen. Die Bauüberwachungsleistungen betreffen folgendes Projektgebiet: Los 04: Örtliche Bauüberwachung Abschnitt 3 Rohrbach - Würzburg Die mit diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen erstrecken sich von Mottgers bis Burgsinn (ca. km 303,441 bis ca. km 326,414) 1.2 Allgemeine Lage / örtliche Verhältnisse RA3a Fulda - Würzburg Betroffene Gebietskörperschaften Bundesland: Hessen, Bayern Landkreis: Fulda, Main-Kinzig-Kreis, Bad Kissingen, Main-Spessart, Würzburg Stadt: Eichenzell, Kalbach, Neuhof, Sinntal, Fulda, Zeitlofs, Obersinn, Burgsinn, Rieneck, Gemünden am Main, Karlstadt, Zellingen, Leinach, Margetshöchheim, Würzburg, Veitshöchheim Lage im Netz: Strecke: 1733 Fulda Bf – Würzburg Hbf Von Fulda Bronnzell bis Würzburg Hbf Von km 238 bis 327 Von Signal Sig A424 bis Ls 093 II Von Signal Ls 094 II bis Sig A426 Strecke: 5214 Burgsinn, W 625 - Burgsinn Bbf Von Burgsinn bis Burgsinn Bbf Von km 1,194 bis 0,386 Von Signal Sig G652 bis Sig N403 Strecke: 5215 Burgsinn Bbf - Abzw Rieneck Sinnberg, W 682 Von Burgsinn Bbf bis Sinnberg Von km 0,386 bis 1,336 Von Signal Sig N403 bis Sig 690 Strecke: 5216 Abzw Nantenbach, W 211 - Rohrbach, W 810 Von Nantenbach bis Rohrbach Von km 0,607 bis 302,227 Von Signal Sig 73254 bis Sig P801 Von Signal Gz W 806 bis Sig 73204 Die Baumaßnahme betrifft vorwiegend die 2-gleisige elektrifizierte Strecke 1733 Hannover Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe - Würzburg Hbf im Abschnitt von km 239 bis km 327. Die Baumaßnahme liegt zwischen den Bf Fulda Bronnzell und Würzburg Hbf. Zwischen den Bf befinden auf einer Streckenlänge von circa 88 Kilometer die folgenden Betriebsbahnhöfe bzw. Betriebsstellen: — Üst Hartberg — Üst Landrücken Nord — Üst Landrücken Süd — Bf Mottgers BBf — Üst Altengronau — Üst Dittenbrunn — Bf Burgsinn Bbf — Üst Mühlberg — Bf Rohrbach Bbf — Üst Hohe Wart — Üst Espenloh — Üst Neuberg Weitere Leistungen werden auf der Strecke 5216 (zweigleisig, elektrifiziert) erbracht. 1.3 Zuständigkeiten bei Beteiligung Dritter Siehe auch ZVB Bauüberwachung (Anlage 06). Von der Baumaßnahme betroffene Dritte sind rechtzeitig im Vorfeld über die Maßnahmen ihrer Betroffen-heit zu beteiligen bzw. zu informieren. Verhandlungen mit Behörden und Dritten, die von Auftragnehmern geführt werden, bedürfen der vorherigen Abstimmung mit dem Auftraggeber. Über das Ergebnis sind dem Auftraggeber innerhalb von 3 Tagen vom Auftragnehmer gefertigte Niederschriften zu übergeben. Alle wesentlichen Bearbeitungs- und Verfahrensschritte und die den Behörden einzureichenden / vorzule-genden Unterlagen sind vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen und ihm zur Freigabe vorzulegen. Die Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt bei entsprechend sachgemäßer Leistung unverzüglich. Etwaige Forderungen von Dritten (wie bspw. Träger öffentlicher Belange, Gemeinden, Verbände, Sparten-träger), insbesondere solche, die über das gesetzlich erforderliche Maß bzw. über die Anforderungen des einschlägigen Regelwerks hinausgehen, teilen die Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mit. 1.4 Eisenbahnbetriebliche und verkehrliche Verhältnisse Die Bautermine bzw. Bauzeiträume sind in der Anlage 1.0.5 enthalten. In dieser Übersicht sind nur die reinen Umbausperrpausen bzw. Bauzeiträume genannt. Die baubetrieblich angemeldeten Sperrpausen können der beiliegenden Anmeldung zur Integrierten Bündelung (Anlage 1.0.4) entnommen werden. Die Vorarbeiten, Nacharbeiten und Zusammenhangsarbeiten zu diesen Maßnahmen werden maßnahmenbezogen in der Regel mit einem Vorlauf von mindestens zehn Wochen dem AN im Rahmen des Auftaktgesprächs bekannt gegeben. 2. Vorbemerkungen 2.1 Besprechungen, Termine, Niederschriften Für alle zu betreuenden Einzelmaßnahme / Ausschreibungspakete findet zwischen AN und AG in der Regel spätestens 12 Wochen vor Beginn der Haupt-Umbausperrpause ein Auftaktgespräch statt. Die maßnahmenbezogen erforderlichen Besprechungen und Niederschriften ergeben sich aus Anlage 1.1 und den entsprechenden Vorschriften. Darüber hinaus finden mindestens 2-Mal in der Woche Abstimmungsgespräche zwischen dem AN und dem AG statt. 2.2 Zuständigkeiten beim Auftraggeber Siehe Ausschreibungsunterlagen Weiterhin beauftragt der AG einen externen Bauoberleiter für die gesamthafte Koordination (Los 1). 2.3 Einsatz von EDV-Systemen — Übliche EDV Systeme (MS Word, Excel, etc. oder ähnliche) — Elektronisches Bautagebuch (VRI DMS) Die Art der Führung des BTB wird in der Auftaktbesprechung festgelegt, — BKU Siehe auch ZBV EDV 2.4 Weitere Vorbemerkungen Der Einsatz eines GSM-R Handy wird vorausgesetzt und wird nicht gesondert vergütet. Das Vorhalten von Spur- und Überhöhungsmessgerät für Gleise und Weichen sowie 2 Sh2-Scheiben (inkl. Auf- und Abbau) gehören zur unmittelbaren Ausstattung des Bauüberwachers / Fachbauüberwachers und wer-den nicht gesondert vergütet. 3. Sonstiges 3.1 Definition „Sicherstellen“ Befugnis und Verpflichtung zur Erteilung von Anweisungen und zur Überwachung Ihrer Durchführung im übertragenen Verantwortungsbereich. Vertragsrelevante Anweisungen sind stets mit dem Auftraggeber vorab abzustimmen. Definition „Überwachen“ Ständiges oder fallweises Beobachten der Durchführung von Aufgaben und Arbeitsabläufen. Hierzu zählt insbesondere: — eine terminliche und sachliche Abstimmung von Maßnahmen verschiedener Bereiche sicherzustellen, — Ist-Daten und -Zustände im Rahmen von Kontrollaufgaben zu erfassen und aufzubereiten. Definition "Mitwirken" Befugnis und Verpflichtung, an einem Vorgang, der federführend von einem anderen Bereich betrieben wird, mitzuarbeiten und hinsichtlich der eigenen Belange mit zu entscheiden. 3.2 Arbeitsplatz Bauüberwachung Dem AN wird vom AG ein Arbeitsplatz zur Projektbearbeitung in Form eines möblierten Baustellenbüros/Containers vor Ort zur Verfügung gestellt. 3.3 Anforderung an eine Prüfung der Nachtragsforderung Bei der Nachtragsbearbeitung verweisen wir insbesondere auf die Regelungen der Ril 202.0305. Die Verfahrensregelung nach NEuPP sind im jeweiligen Bauvertrag vereinbart und bei der Nachtragbearbeitung zu verwenden. Die vom AN durchzuführenden Nachtragsprüfungen und die dafür zu erstellenden Stellungnahmen müssen insbesondere folgende Inhalte aufweisen: — Vertrag-Nr.: — Auftragnehmer: — Nachtragsnummer: — Forderungshöhe: — Prüfergebnis: — Original Unterschriften — Sachverhaltsdarstellung zum Bau-Soll gem. Ausschreibungsunterlagen • Darstellung Bau-Soll • Untersetzung durch Kopien aus den Ausschreibungsunterlagen (Kopien Text und Pläne dem Vorgang beifügen, sofern nicht bereits durch den AN geschehen) — Sachverhaltsdarstellung zum Bau-Ist • Darstellung Bau-Ist (Bauablauf/wesentliche Änderungen zum Bau-Soll) • Untersetzung durch Planwerk/Skizzen/BTB/Regelwerk • Wer hat die Leistungen ausgeführt, bzw. wer führt die Leistungen aus? • Leistungszeitraum (von ... bis ...) — Ursache der Änderungen zum Bau-Soll • Chronologie/Referenzschriftverkehr mit Nachtragsrelevanz • Liegt eine Änderungsanordnung des AG (gem. § 1 Nr. 4 VOB/B) oder eine Mehrkostenanzeige (gem. § 2 Nr. 5 od. Nr. 6, etc.) des AN vor? • Wenn die Leistungen mündl. angeordnet wurden, von wem und wann? • Bei Behinderungsanzeigen gem. § 6 Nr. 6 VOB/B ist dringend darauf zu achten, dass auch der Wegfall der Behinderung angezeigt wird • Detaillierte Darstellung der eigentlichen Änderungsursache, bzw. der Notwendigkeit der zusätzlichen Leistungen — Prüfung dem Grunde nach • Sind sämtliche im Angebot enthaltenen Leistungen von der Leistungsanordnung abgedeckt? • Zuweisung der VOB-Paragraphen auf die Einzelpositionen dem Grunde nach (z.B.: § 2 Nr. 5 oder Nr. 6) • Handelt es sich bei den Änderungspositionen um sog. Ohnehin-Leistungen, die bereits mit dem Hauptvertrag abgegolten werden? • Ist die Änderung bereits in einer anderen Vereinbarung zu Nachträgen berücksichtigt worden? • Ungenügend sind Aussagen wie z.B.: “Nachtrag gerechtfertigt“ oder „Leistung erforderlich“ • Entstehen durch den Nachtrag ggf. Gegenforderungen gegen AN oder Dritte? — Mengenprüfung und -bestätigung • Alle Mengenvordersätze des/der Nachtrages/Nachträge sind aufzumessen, zu prüfen und zu bestätigen. • In der Nachtragskalkulation aufgeführte „Innere Mengen“ sind ebenfalls zu prüfen und zu bestätigen.

title: Logistik und Abfallmanagement

description: 1. Allgemeine Beschreibung 1.1 Zu überwachende Baumaßnahme(n) Die Leistungen dieses Ausschreibungspaketes umfassen die örtliche Bauüberwachungsleistung für alle Maßnahmen des Ausschreibungspaketes BAU SFS 1733 RA 3a Fulda – Würzburg 2022 in den ausgeschriebenen Projektgebieten. Dazu gehören auch sämtliche Vor-, Nach- und Zusammenhangsarbeiten dieser Maßnahmen und der dazugehörigen Bauverträge sowie weitere Bauüberwachungsleistungen. Für die Haupt-Bauausführung ist aktuell eine Totalsperrung von 182 Tagen der Strecke 1733 gemäß beiliegender Anzeige zur Integrierten Bündelung (Anlage 1.0.4) vorgesehen. Im Zusammenhang bzw. parallel zu den Oberbaumaßnahmen (GE, WE, SE2, GOS, etc.) finden IH-Begleitarbeiten sowie Inspektionen statt. Eine Machbarkeitsstudie (SOG)/ Rahmenterminplan findet sich in Anlage 1.0.5. Eine Übersicht der geplanten Oberbaumaßnahmen findet sich in Anlage 1.0.2. Für diese sind die in den Anlagen 1.1, 1.2 und 1.5 beschriebenen Leistungen zu erbringen. Die Bauüberwachungsleistungen betreffen folgendes Projektgebiet: Los 05: Logistik und Abfallmanagement 1.2 Allgemeine Lage / örtliche Verhältnisse RA3a Fulda - Würzburg Betroffene Gebietskörperschaften Bundesland: Hessen, Bayern Landkreis: Fulda, Main-Kinzig-Kreis, Bad Kissingen, Main-Spessart, Würzburg Stadt: Eichenzell, Kalbach, Neuhof, Sinntal, Fulda, Zeitlofs, Obersinn, Burgsinn, Rieneck, Gemünden am Main, Karlstadt, Zellingen, Leinach, Margetshöchheim, Würzburg, Veitshöchheim Lage im Netz: Strecke: 1733 Fulda Bf – Würzburg Hbf Von Fulda Bronnzell bis Würzburg Hbf Von km 238 bis 327 Von Signal Sig A424 bis Ls 093 II Von Signal Ls 094 II bis Sig A426 Strecke: 5214 Burgsinn, W 625 - Burgsinn Bbf Von Burgsinn bis Burgsinn Bbf Von km 1,194 bis 0,386 Von Signal Sig G652 bis Sig N403 Strecke: 5215 Burgsinn Bbf - Abzw Rieneck Sinnberg, W 682 Von Burgsinn Bbf bis Sinnberg Von km 0,386 bis 1,336 Von Signal Sig N403 bis Sig 690 Strecke: 5216 Abzw Nantenbach, W 211 - Rohrbach, W 810 Von Nantenbach bis Rohrbach Von km 0,607 bis 302,227 Von Signal Sig 73254 bis Sig P801 Von Signal Gz W 806 bis Sig 73204 Die Baumaßnahme betrifft vorwiegend die 2-gleisige elektrifizierte Strecke 1733 Hannover Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe - Würzburg Hbf im Abschnitt von km 239 bis km 327. Die Baumaßnahme liegt zwischen den Bf Fulda Bronnzell und Würzburg Hbf. Zwischen den Bf befinden auf einer Streckenlänge von circa 88 Kilometer die folgenden Betriebsbahnhöfe bzw. Betriebsstellen: — Üst Hartberg — Üst Landrücken Nord — Üst Landrücken Süd — Bf Mottgers BBf — Üst Altengronau — Üst Dittenbrunn — Bf Burgsinn Bbf — Üst Mühlberg — Bf Rohrbach Bbf — Üst Hohe Wart — Üst Espenloh — Üst Neuberg Weitere Leistungen werden auf der Strecke 5216 (zweigleisig, elektrifiziert) erbracht. 1.3 Zuständigkeiten bei Beteiligung Dritter Siehe auch ZVB Bauüberwachung (Anlage 06). Von der Baumaßnahme betroffene Dritte sind rechtzeitig im Vorfeld über die Maßnahmen ihrer Betroffenheit zu beteiligen bzw. zu informieren. Verhandlungen mit Behörden und Dritten, die von Auftragnehmern geführt werden, bedürfen der vorherigen Abstimmung mit dem Auftraggeber. Über das Ergebnis sind dem Auftraggeber innerhalb von 3 Tagen vom Auftragnehmer gefertigte Niederschriften zu übergeben. Alle wesentlichen Bearbeitungs- und Verfahrensschritte und die den Behörden einzureichenden / vorzulegenden Unterlagen sind vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen und ihm zur Freigabe vorzulegen. Die Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt bei entsprechend sach-gemäßer Leistung unverzüglich. Etwaige Forderungen von Dritten (wie bspw. Träger öffentlicher Belange, Gemeinden, Verbände, Spartenträger), insbesondere solche, die über das gesetzlich erforderliche Maß bzw. über die Anforderungen des einschlägigen Regelwerks hinausgehen, teilen die Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mit. 1.4 Eisenbahnbetriebliche und verkehrliche Verhältnisse Die Bautermine bzw. Bauzeiträume sind in der Anlage 1.0.5 enthalten. In dieser Übersicht sind nur die reinen Umbausperrpausen bzw. Bauzeiträume genannt. Die baubetrieblich angemeldeten Sperrpausen können der beiliegenden Anmeldung zur Integrierten Bündelung (Anlage 1.0.4) entnommen werden. Die Vorarbeiten, Nacharbeiten und Zusammenhangsarbeiten zu diesen Maßnahmen werden maßnahmenbezogen in der Regel mit einem Vorlauf von mindestens zehn Wochen dem AN im Rahmen des Auftaktgesprächs bekannt gegeben. 2. Vorbemerkungen 2.1 Besprechungen, Termine, Niederschriften Für alle zu betreuenden Einzelmaßnahme / Ausschreibungspakete findet zwischen AN und AG in der Regel spätestens 12 Wochen vor Beginn der Haupt-Umbausperrpause ein Auftaktgespräch statt. Die maßnahmenbezogen erforderlichen Besprechungen und Niederschriften ergeben sich aus Anlage 1.1 und den entsprechenden Vorschriften. Darüber hinaus finden mindestens 2-Mal in der Woche Abstimmungsgespräche zwischen dem AN und dem AG statt. 2.2 Zuständigkeiten beim Auftraggeber Siehe Ausschreibungsunterlagen Weiterhin beauftragt der AG einen externen Bauoberleiter für die gesamthafte Koordination (Los 1). 2.3 Einsatz von EDV-Systemen — Übliche EDV Systeme (MS Word, Excel, etc. oder ähnliche) — Elektronisches Bautagebuch (VRI DMS) Die Art der Führung des BTB wird in der Auftaktbesprechung festgelegt, — BKU Siehe auch ZBV EDV 2.4 Weitere Vorbemerkungen Der Einsatz eines GSM-R Handy wird vorausgesetzt und wird nicht gesondert vergütet. Das Vorhalten von Spur- und Überhöhungsmessgerät für Gleise und Weichen sowie 2 Sh2-Scheiben (inkl. Auf- und Abbau) gehören zur unmittelbaren Ausstattung des Bauüberwachers / Fachbauüberwachers und wer-den nicht gesondert vergütet. 3. Sonstiges 3.1 Definition „Sicherstellen“ Befugnis und Verpflichtung zur Erteilung von Anweisungen und zur Überwachung Ihrer Durchführung im übertragenen Verantwortungsbereich. Vertragsrelevante Anweisungen sind stets mit dem Auftraggeber vorab abzustimmen. Definition „Überwachen“ Ständiges oder fallweises Beobachten der Durchführung von Aufgaben und Arbeitsabläufen. Hierzu zählt insbesondere: — eine terminliche und sachliche Abstimmung von Maßnahmen verschiedener Bereiche sicherzustellen, — Ist-Daten und -Zustände im Rahmen von Kontrollaufgaben zu erfassen und aufzubereiten. Definition "Mitwirken" Befugnis und Verpflichtung, an einem Vorgang, der federführend von einem anderen Bereich betrieben wird, mitzuarbeiten und hinsichtlich der eigenen Belange mit zu entscheiden. 3.2 Arbeitsplatz Bauüberwachung Dem AN wird vom AG ein Arbeitsplatz zur Projektbearbeitung in Form eines möblierten Baustellenbüros/Containers vor Ort zur Verfügung gestellt. 3.3 Anforderung an eine Prüfung der Nachtragsforderung Bei der Nachtragsbearbeitung verweisen wir insbesondere auf die Regelungen der Ril 202.0305. Die Verfahrensregelung nach NEuPP sind im jeweiligen Bauvertrag vereinbart und bei der Nachtragsbearbeitung zu verwenden. Die vom AN durchzuführenden Nachtragsprüfungen und die dafür zu erstellenden Stellungnahmen müssen insbesondere folgende Inhalte aufweisen: — Vertrag-Nr.: — Auftragnehmer: — Nachtragsnummer: — Forderungshöhe: — Prüfergebnis: — Original Unterschriften — Sachverhaltsdarstellung zum Bau-Soll gem. Ausschreibungsunterlagen • Darstellung Bau-Soll • Untersetzung durch Kopien aus den Ausschreibungsunterlagen (Kopien Text und Pläne dem Vorgang beifügen, sofern nicht bereits durch den AN geschehen) — Sachverhaltsdarstellung zum Bau-Ist • Darstellung Bau-Ist (Bauablauf/wesentliche Änderungen zum Bau-Soll) • Untersetzung durch Planwerk/Skizzen/BTB/Regelwerk • Wer hat die Leistungen ausgeführt, bzw. wer führt die Leistungen aus? • Leistungszeitraum (von ... bis ...) — Ursache der Änderungen zum Bau-Soll • Chronologie/Referenzschriftverkehr mit Nachtragsrelevanz • Liegt eine Änderungsanordnung des AG (gem. § 1 Nr. 4 VOB/B) oder eine Mehrkostenanzeige (gem. § 2 Nr. 5 od. Nr. 6, etc.) des AN vor? • Wenn die Leistungen mündl. angeordnet wurden, von wem und wann? • Bei Behinderungsanzeigen gem. § 6 Nr. 6 VOB/B ist dringend darauf zu achten, dass auch der Wegfall der Behinderung angezeigt wird • Detaillierte Darstellung der eigentlichen Änderungsursache, bzw. der Notwendigkeit der zusätzlichen Leistungen — Prüfung dem Grunde nach • Sind sämtliche im Angebot enthaltenen Leistungen von der Leistungsanordnung abgedeckt? • Zuweisung der VOB-Paragraphen auf die Einzelpositionen dem Grunde nach (z.B.: § 2 Nr. 5 oder Nr. 6) • Handelt es sich bei den Änderungspositionen um sog. Ohnehin-Leistungen, die bereits mit dem Hauptvertrag abgegolten werden? • Ist die Änderung bereits in einer anderen Vereinbarung zu Nachträgen berücksichtigt worden? • Ungenügend sind Aussagen wie z.B.: “Nachtrag gerechtfertigt“ oder „Leistung erforderlich“ • Entstehen durch den Nachtrag ggf. Gegenforderungen gegen AN oder Dritte? — Mengenprüfung und -bestätigung • Alle Mengenvordersätze des/der Nachtrages/Nachträge sind aufzumessen, zu prüfen und zu bestätigen. • In der Nachtragskalkulation aufgeführte „Innere Mengen“ sind ebenfalls zu prüfen und zu bestätigen.

title: SFS 1733 Fulda-Würzburg – BÜW nach VV-Bau und VVBau-STE

description: Sanierung der SFS 1733 im Abschnitt Fulda – Würzburg (RA 3a) - Bauüberwachung nach VV-Bau, Lose 1-5.

DB Netz AG (Bukr 16)

street: Theodor-Heuss-Allee 7


currency: EUR

measure: electronicBids

measure: smeBids

measure: foreignBidsFromEU

documentType: awardNotice

title: Unterstützung für die Datenbank- und Server-/Systemadministration im Wege der Arbeitnehmerüberlassung

description: Dienstleistungsunterstützung in den Arbeitsbereichen Datenbankadministration und Server-/Systemadministration.

scheme: CPV

documentType: tenderNotice

description: Zur Umsetzung einer BAS-internen Fachbereichsanforderungen wird externe Dienstleistungsunterstützung in den Arbeitsbereichen Datenbankadministration und Server-/Systemadministration für den Dienstsitz Bonn benötigt.

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: services

Bundesamt für Soziale Sicherung

street: Friedrich-Ebert-Allee 38

countryName: DE

initiationType: tender


title: Glas- und Rahmenreinigung

description: Glas- und Rahmenreinigung mit einer jährlichen Reinigungsfläche von ca. 4 180 m2.

title: Unterhalts- und Grundreinigungsarbeiten

description: Unterhalts- und Grundreinigungsarbeiten mit einer jährlichen Reinigungsfläche in der Unterhaltsreinigung von ca. 775 000 m2 und einer jährlichen Grundreinigungsfläche von ca. 4 860 m2 sowie Außenreinigungs- und Winterdienstarbeiten.

title: Glas- und Gebäudereinigung

description: Das CVUA Rheinland beabsichtigt, die Gebäudereinigung für ihre Liegenschaft durch Ausschreibung im offenen Verfahren in 2 Losen für den Zeitraum vom 1.2.2021 bis zum 31.1.2025 mit der Option der Verlängerung an Fachkundige und leistungsfähige Unternehmen zu vergeben.

CVUA Rheinland AöR

street: Winterstraße 19


description: — 25 Ausschreibung Außenanlagen Metallbau Herstellen einer großflächigen Überdachung zwischen Schule und Sporthalle Montage von Laufrosten auf Dächern; — 31 Ausschreibung Schrein erarbeiten Innentüren Fertigung und Montage von Innentüren; — 32 Ausschreibung Ausstattung, lose Möblierung Lose Möblierung des Schulgebäudes; — 34 Ausschreibung Schrein erarbeiten — Möblierung fest Festeinbauten in Klassenzimmern, Fachräumen, Aula, Verwaltung u. weiteren Räumen Aus- und Wiedereinbau Schulküche (Umzug). Aufteilung in Einzelgewerke.

title: 25 Ausschreibung Außenanlagen Metallbau 31 Ausschreibung Schrein erarbeiten Innentüren 32 Ausschreibung Ausstattung, lose Möblierung 34 Ausschreibung Schreinerarbeiten — Möblierung fest

description: — 25 Ausschreibung Außenanlagen Metallbau; — 31 Ausschreibung Schrein erarbeiten Innentüren; — 32 Ausschreibung Ausstattung, lose Möblierung; — 34 Ausschreibung Schreinerarbeiten — Möblierung fest. Aufteilung in Einzelgewerke.

mainProcurementCategory: works

Stadt Bayreuth Hochbauamt

street: Luitpoldplatz 13


title: Baureinigung

description: Gegenstand dieser Bekanntmachung ist die geplante Durchführung der 5. Bauphase mit dem Bauteil B West. Art der Leistung: — Baugrobreinigung ca. 150 h, — Reinigung Böden und Einbauten ca. 4 065 m2, — Reinigung Decken und Einbauten ca. 2 283 m2, — Reinigung Treppen/ Podeste/ Geländer ca. 81 m, — Reinigung Wände ca. 1 073 m2, — Reinigung Türelemente und Tore ca. 57 Stk. — Reinigung Sanitär ca. 32 Stk., — Reinigung Technik ca. 112 m, — Reinigung Möblierung ca. 94 Stk..

title: Baureinigung

description: Baureinigung.

Landratsamt Hohenlohekreis

street: Allee 17

AS Dienstleistungen GmbH

street: Markgröninger Straße 47/1


description: Sicherheits-, Kontroll- und Pfortendienst in der Erstaufnahmeeinrichtung Tübingen (EA).

title: Ausschreibung Sicherheits-, Kontroll- und Pfortendienst in der Erstaufnahmeeinrichtung Tübingen (EA)

awardCriteria: ratedCriteria

Regierungspräsidium Tübingen

street: Konrad-Adenauer-Str. 20


name: Scholl Energie- und Steuerungstechnik GmbH

title: Erweiterung und Ertüchtigung der Kläranlage Würselen-Euchen – Los 4 Elektrotechnik

description: Die Kläranlage Würselen-Euchen wurde im Jahre 1979 erbaut und im Jahre 1999 vom WVER, zur Bewirtschaftung und Verwaltung, übernommen. Mit der nun anstehenden Erweiterung und Ertüchtigung der Kläranlage erfolgen im Wesentlichen die Ertüchtigung und Ausbau der mechanischen Reinigungsstufe, der Umbau und Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe, der Ausbau und Erweiterung der Schlammbehandlung, sowie die Errichtung der Klärgassnutzung. Im Zuge des Projektes werden die Steuerungen und Niederspannungsverteilungen für die neu zu errichtenden Anlagenbereiche erstellt und die vorhandenen Niederspannungsverteilungen alterbedingt und auf Grund sicherheitsrelevanter Defizite erneuert. Die anzubietenden Leistungen umfassen u. a. Lieferung, Montage, Installation und Inbetriebnahme der EMSR-Technik, die Erstellung der Kabelwege (Erdverlegte Kabelleerrohte bauseits) die Verkabelung der Aggregate, Messtechnik, Vor-Ort-Bedienungen und Niederspannungsverteilungen, sowie die Programmierung der zu liefernden Speicherprogrammierbaren Steuerungen (S7-1200/1500) auf Basis des WVER-Standards und die hard- und softwaremäßige Ertüchtigung und Anpassung des Prozessleitsystems (WinCC). u. a. — ca. 65 Stahlgekapselte Schaltanlagenfelder, inkl. Be- und Entlüftungssysteme und z. T. Aufsatzmodule; — 5 Vor-Ort-Schalt-/Bedienschränke (VA) für die Steuerungen der Räumerbrücken; — Schaltschrankeinbauten; u. a. ca. 8 Leistungsschalter, 110 NH-Sicherungslasttr., 110 D0-Lasttr., 350 Elektr. Überstromsch., 110 FI-Schutzsch., 900 Leitungssch., 95 Überlastsch., 165 Leistungssch., 30 Frequenzumr., 8 Sanftstarter, 29 Motorstarter, 90 Steuerger. (Profinet) inkl. I/A-Module, 60 dig/anal Anzeigen, 250 Hilfsschütze, 660 Koppelrelais, 20 DC-Versorg., 9 Steuertrafo, 160 ÜS-Schutz; — Speicherprogrammierbare Steuerung; u. a. ca. 12 Automatisierungsgeräte, S7-1500 inkl. I/A-Module, 15 Medienkonverter, 30 Switch; — Prozessleitsystem; u. a. Server, Client, 6 Panel-PC; — Messungen; u. a. ca. 14 Kond. Mehrstabs., 10 Hydrost. Messsonde, 14 US-Füllstand, 8 MID`s, 18 Drucksensoren, 40 R-Thermometer, 4 Gasmengenmess., 30 Ind. Näherungssch., 25 Online-Messungen inkl. Zubehör, 4 Analysemessungen, Gaswarnanlage; — Kabealträgersystem u. sonst. Installationsger.; u. a. ca. 460 m Kabelrinne, 450 m Edelstahlrohr, ca. 1km VA-Kabelkanal, 550 m K-Panzersteckrohr; — Installation und Verkabelung; u. a. ca. 32 km Energie-/Steuerkabel, 1,1 km gesch. Motoranschl.-ltg., 9,3 km Steuer-ltg., 1,6 km Busleitung, 1,2 km LWL-Bus-ltg., 1,5 km Eigens. Steuer-ltg., 155 Gek. Schalterkomb., 125 Klemmenk., 27 Bedien-/Anschlussvert., 50 Standsäulen, 3 Motorleitungstrommel, 4 Schleifringkörper — Erstellung der Projektsoftware für die Automatisierungsstationen (TIA-Portal); u. a. Einrichten Automatisierungsstationen und Netzwerke und ca. 190 Aggregate/Antriebe, 10 Ventilinseln, 195 Messungen, 100 Soll-/Istwerte, sowie 2830 binäre Signale; Inkl. Erstellung der Software zur verfahrenstechnischen Abwasserreinigung, Schlammbehandlung, Schlammentwässerung und Klärgasnutzung. — Erstellung der Projektsoftware für das Prozessleitsystem zur Bedienung, Visualisierung und Überwachung (WinCC) u. a. ca. 66 Rohbilder, 290 Aggregate/Antriebe, 185 Messungen, 210 Soll-/Istwerte, 2420 binäre Signale, 40 Trenddiagramme und 11 Meldelisten. Austausch und Inbetriebnahme der neuen Steuerungen erfolgt sukzessive, während des Betriebes der Kläranlage. Zwischenzeitlich sind hierzu Provisorien zu erstellen und zu betreiben. Die Messtechnik wird weitestgehend erneuert und der verfahrenstechnischen Erweiterung/Ertüchtigung angepasst. Die zu erbringenden Leistungen umfassen ebenfalls ergänzende Maßnahmen zur Erdung, Potenzialausgleich, Blitzschutz, den allgemeinen Installationen, Unterbrechungsfreien Stromversorgungen und der Erstellung/Ausbesserung von Doppelböden; sowie die Erstellung von Pflichtenheft und Dokumentation (Erstellung Stromlaufpläne in EPLAN P8). Zusätzlich sind Leistungen zur Demontage von Schaltschränken (ca. 70 Stück), 3 Mosaikschaltbilder, ca. 66 km Kabel/Zuleitungen, Vor-Ort-Bedienungen und nicht mehr benötigter Messeinrichtungen (ca. 100 Stück) anzubieten. Teilbereiche der Bauwerke werden der Explosionsschutzzone 1 bzw. 2 zugeordnet. Rechtsgrundlage sind die aktuellen Explosionsschutzrichtlinien.

title: Erweiterung und Ertüchtigung der Kläranlage Würselen-Euchen — Los 4 Elektrotechnik

description: Erweiterung und Ertüchtigung der Kläranlage Würselen-Euchen Hier: Los 4 – Elektrotechnik.

Wasserverband Eifel-Rur

street: Eisenbahnstr. 5


title: Malerarbeiten

description: Beabsichtigung der Vergabe von Leistungen: — Staatliches Bauamt München 2, — LMU München, Mensa, Sanierung der Heizung. Ort der Ausführung: — München Leopoldstr. 13a, — Deckenflächen:, — WDVS/Putz 650 m2, — Trockenbauplatten 2 020 m2, — Beton 2 500 m2, — Faserzementplatten Außenbereich 500 m2. Wandflächen: — Putz 3500 m2, — Trockenbauplatten 2 850 m2, — Faserzementplatten 320 m2. Bodenflächen: — Innenbereich PUR-Beschichtung 900 m2, — Außenbereich Kunstharzbeschichtung 580 m2, — Metalltüren innen 140 m2, — Außengeländer 310 m2.

title: Maler- und Lackierarbeiten

description: Beabsichtigung der Vergabe von Leistungen: — Staatliches Bauamt München 2; — LMU München, Mensa, Sanierung der Heizung. Ort der Ausführung: — München Leopoldstr. 13a.

Staatliches Bauamt München 2

street: Ludwigstraße 18


description: Schülerbeförderung von Fahlhorst nach Saarmund 3 Schüler.

description: Schülerbeförderung von Golzow GT Grüneiche nach Golzow und zurück 3 Schüler.

description: Schülerbeförderung von Brück OT Baitz zum Bahnhof Baitz und zurück 2 Schüler.

description: Schülerbeförderung nach Pritzerbe Schule und zurück 25 Schüler.

description: Schülerbeförderung nach Pritzerbe Schule und zurück 12 Schüler.

description: Schülerbeförderung von Wiesenburg OT Benken nach Wiesenburg OT Wiesenburg und zurück 2 Schüler.

description: Schülerbeförderung von Ziesar GT Grebs nach Ziesar OT Glienecke und zurück 1 Schüler.

description: Schülerbeförderung von Linthe nach Mühlenfließ GT Jeserig 2 Schüler.

description: Schülerbeförderung von Treuenbrietzen GT Neu Rietz nach Treuenbrietzen und zurück 3 Schüler.

description: Schülerbeförderung zur Grundschule „Am Röthepfuhl" in Teltow OT Ruhlsdorf und zurück 5 Schüler.

description: Schülerbeförderung von Linthe OT Deutsch Bork nach Linthe OT Alt Bork und zurück 1 Schüler.

description: Schülerbeförderung von Treuenbrietzen OT Marzahna nach Niemegk und zurück 1 Schüler.

description: Schülerbeförderung von Bad Belzig OT Werbig nach Bad Belzig GT Egelinde 1 Schüler.

description: Schülerbeförderung von Werder/Havel nach Seddiner See und zurück 12 Schüler.

description: Schülerbeförderung von Roskow OT Lünow nach Roskow OT Weseram und zurück 3 Schüler.

description: Schülerbeförderung von Mühlenfließ OT Schlalach nach Linthe und zurück 2 Schüler.

description: Schülerbeförderung von Golzow GT Lucksfleiß nach Golzow und zurück 4 Schüler.

title: Freigestellter Schülerverkehr für Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark für das Schuljahr 2020/2021

description: Freigestellter Schülerverkehr für Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Landkreis Potsdam-Mittelmark

street: Niemöllerstraße 1


description: Aufgrund der Zeichenanzahlbegrenzung kann in diesem Formular nicht der Volltext zu den Angaben zur Beschränkung der Zahl der Bewerber angegeben werden. Unter https://portal.deutsche-evergabe.de steht Ihnen in den Anlagen der Vergabeunterlagen der Volltext als Dokument „Ergänzung der EU-Bekanntmachung“ unentgeltlich mit uneingeschränktem und vollständigem direkten Zugang zur Verfügung. Das Max-Planck-Institut für molekulare Genetik wurde 1968 bis 1970 von Prof. Rolf Gutbrod realisiert. Ab 1985 wurde der Gebäudebestand schrittweise erweitert. Der Komplex besteht aus einem Cluster von 4 mehrgeschossigen Laborbauten (sog. Turm I-IV) sowie einem Tierhaus und liegt am Rande des Forschungsgeländes der Freien Universität zu Berlin inmitten einer Villensiedlung im Bezirk Dahlem. Aus der experimentellen und wissenschaftlich-theoretischen Aufgabenstellung ergeben sich räumliche, funktionelle und bauphysikalische Anforderungen an Konstruktion und Gebäudetechnik. Im Rahmen der Nachverdichtung sind ein sog. Verfügungsgebäude (Bauteil A) und ein Labortrakt (Bauteil B) vorgesehen, dafür sind zuvor z. T. bestehende Gebäude rückzubauen. Die beiden Erweiterungsbauten müssen in Form von zwei separaten Gebäuden in zeitlicher Hinsicht unmittelbar nacheinander errichtet werden. Aus städtebaulichen, gestalterischen und funktionalen Gründen ist es erforderlich, beide Gebäude gemeinsam zu planen. Das Raumprogramm umfasst unter anderem: Für Bauteil A hauptsächlich Standardbüros, Seminarbereiche, einen Rechnerraum für Datenspeicherung und -verarbeitung sowie eine Tiefgarage (ca. 50 Stellplätze). Das Laborgebäude (Bauteil B) soll größtenteils molekularbiologische Standardlabore mit dazugehörigen Vorbereitungsräumen und einem kleinen Tierhausbereich (transgene Maus- und Fischeinheit) sowie Flächen für Tiefkühlgeräte erhalten. Die anteilige Gesamtfläche (NF 1-6) beträgt ca. 1 200 m2 für das Bürogebäude (BT A) und für den Laborneubau (BT B) ca. 3 150 m2. Die zu beplanenden Neubauflächen erfordern teilweise hohe technische und organisatorische Anforderungen, wie u. a.: — Planung von biologischen Laborräumen bis Sicherheitsstufe S2, — Flächen für Tierhaltung, — Umverlegung von bestehenden Versorgungsleitungen, — z. T. technische Erschließung aus der Bestandsinfrastruktur, — komplexe Kälte-, Lüftungs-, Wasseraufbereitungs- und Dampfversorgungsanlagen, — z. T. erhöhte Anforderungen hinsichtlich Temperaturkonstanz und Schwingungsstabilität, — flexible Erschließungskonzepte für spätere Laborumnutzungsmöglichkeit. Ergänzende GA-spezifische Leistung umfasst u. a.: — gewerkeübergreifende, ganzheitliche GA-Planung, — Planung der GA-Verkabelung und ggf. zusätzlich erforderliche GA-Verlegesysteme, — Gebäudeautomation ist in das Bestands-GA-System/netz, insbesondere in die MBE zu integrieren, — Erweiterbarkeit des GA-Systems, — Planung Kommunikationsprotokoll als BACnet. In enger Zusammenarbeit mit dem Institut wurde vorab eine Vorplanungsstudie erstellt, deren Ergebnisse der weiteren Planung zu Grunde gelegt werden müssen. Darin ist insbesondere das städtebauliche Konzept festgelegt, die räumliche Anordnung der experimentellen Funktionsbereiche untereinander sowie das technische Versorgungskonzept. Die Max-Planck-Gesellschaft legt Wert darauf, dass die Bewerber profunde Kenntnisse im Bereich der Ausführung von technisch hochinstallierten Forschungsgebäuden nachweisen können. Alle auszuführenden Maßnahmen erfolgen bei laufendem Betrieb des Instituts. Bei der Planung und Baudurchführung sind nicht nur die speziellen Anforderungen im Hinblick auf die technischen Anlagen, sondern auch die bei solchen Objekten üblichen Arbeitsabläufe zu berücksichtigen. Die Planung hat mindestens entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Die Planung muss auch wirtschaftliche und energiewirtschaftliche Gesichtspunkte sowie Kriterien der Nachhaltigkeit einbeziehen. …

title: Erweiterung Institut Bauteil A und B am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin; Gewerk: Gebäudeautomation

description: Gegenstand der zu vergebenden Leistung sind Ingenieurleistungen aus dem Bereich der Versorgungstechnik gem. §§ 53 ff. HOAI „Technische Ausrüstung“ für die LPH 2 – 3 und 5 - 9 für das Bauvorhaben „Erweiterung Institut Bauteil A und B“ am MPI für molekulare Genetik in Berlin (MOGE) für folgende Anlagengruppe (AG): AG 8: Gebäudeautomation Die voraussichtlich anrechenbaren GA-Kosten für die vorgenannte Anlagengruppe liegen nach einer ersten Kosteneinschätzung bei ca. netto 710 000 EUR, davon entfallen ca. netto 140 000 EUR auf Bauteil A und ca. netto 570 000 EUR auf Bauteil B. Die Bauwerkskosten (KG 300+400) dürfen nicht mehr als netto 26,4 Mio. EUR betragen (Kostenobergrenze), wobei auf Bauteil A ca. netto 6,0 Mio. EUR und auf Bauteil B ca. netto 20,4 Mio. v entfallen. Maßgebend für die zu vergebenden Leistungen als auch für die Honorierung ist der bereitgestellte Vertragsentwurf.

procurementMethod: selective

street: Hofgartenstraße 8

name: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. – Sachgebiet Vergabemanagement


description: SHG VK Neubau Intensiv: Sonnenschutz.

title: SHG VK 340 Sonnenschutzanlage

description: SHG VK Neubau Intensiv: Sonnenschutzanlage.

Saarland Heilstätten GmbH

street: Sonnenbergstraße 10


description: — Untergrundvorbehandlung, 1 600 m2; — Vollflächige Klebung von Linoleum, d= 2,5 mm, 1 500 m2; — Verklebung Verbundlinoleum, 4 mm, 100 m2.

title: Neubau Michaelschule, BA III

description: LOS 3.15.0 - Fußbodenarbeiten / Linoleum.

Evangelische Stiftung Michaelshof

street: Fährstr. 25


description: Leerung von Behältern im nördlichen/östlichen Kreisgebiet (Stuhr, Weyhe, Bruchhausen-Vilsen) und Anlieferung der erfassten PPK im Entsorgungszentrum Bassum. Gestellung und Abholung/Wechsel von Containern für die Vereinssammlung im Kreisgebiet und Anlieferung der erfassten PPK im Entsorgungszentrum Bassum. Übernahme und stoffliche Verwertung von PPK mit Abholung im Entsorgungszentrum Bassum. Übernahme und stoffliche Verwertung von PPK mit Abholung an der Umschlaganlage Delmenhorst.

title: AWG Bassum – Erfassung und Verwertung von PPK

description: Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Einsammlung, die Übernahme, der Transport und die Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK).

AbfallWirtschaftsGesellschaft mbH

street: Klövenhausen 20


name: Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung- und entwicklung“ der Hansestadt Rostock

title: Instandsetzung Sport- und Spielflächen

description: Los 2: Instandsetzungsarbeiten, im ersten Jahr der Ausführung: — Lieferung von Material und Füllstoffen; — Mehrmengen als Zulage zu Los 1; — kleinflächige Reparaturen in Kunstrasen-, Kunststoff- und Tennenflächen nach Bedarf; — kleinere Reparaturen an den Entwässerungseinrichtungen bei Bedarf; — Ausbesserung von Wegeflächen bei Bedarf; — Materialentsorgung.

title: Wartung Sport- und Spielflächen NW

description: Los 1: Wartungsleistungen, mehrjährig: — Reinigen von Kunstrasenbelägen, Ergänzung von Füllstoffen; — Reinigen von Kunststoffbelägen; — Reinigen von Tennenflächen, Überarbeitung der Deckschicht; — Reinigen von Fallschutzsand durch Siebung, Ergänzung von fehlendem Material; — Entfernung von Pflanzenaufwuchs; — Entfernung von Kaugummi; — Materialentsorgung.

title: Diverse Schulstandorte sowie Sport- und Spielflächen

description: Ausführung von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten für Sport- und Spielanlagen im Nordwesten von Rostock, 9 Anlagen. — Los 1: Wartungsleistungen, mehrjährig; — Los 2: Instandsetzungsarbeiten, im ersten Jahr der Ausführung.

street: Ulmenstr. 44


description: Beabsichtigung der Vergabe von Leistungen: Lieferung von 3 Schmalspurgeräteträger, 3,5 t Klasse mit Winterdienst- und Kehrausrüstung.

mainProcurementCategory: goods

Stadt Fürth – Tiefbauamt – Bauhof

street: Mainstraße 51

name: Stadt Fürth – Rf. V – Zentrale Vergabestelle

Hako GmbH

street: Hansastr. 4


description: Siehe oben

title: Upgrade z/OS Datenspeicher (Eilverfahren)

description: Upgrade/Lieferung und Inbetriebnahme von z/OS Datenspeicher sowie Pflegeleistungen für 36 Monate.

procurementMethod: direct

Techniker Krankenkasse

street: Bramfelder Str. 140

akquinet AG

street: Paul-Stritter-Weg 5


description: Das Areal der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main liegt in der Stadtmitte, in der Taunusanlage 3-5. Das Betriebskasino befindet sich im 1. Obergeschoss des ehemaligen Reichsbankgebäudes in der Taunusanlage 4. Im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich außerdem 2 historische Sitzungssäle sowie 7 Wohnungen in den beiden oberen Geschossen (2. und 3.OG). Das Gebäude stammt aus den 1930er-Jahren, wurde in den 1980-Jahren kernsaniert und steht unter Denkmalschutz. Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Erneuerung der Kasinoküche einschließlich aller technischen Anlagen, des Ausgabenbereiches und der Personalräume im Zwischengeschoss sowie um die Ertüchtigung des Brandschutzes im Bestandgebäude. Die die Bruttogeschossfläche des Projektbereichs beträgt ca. 4 460 m2. 930 m2 entfallen davon auf das Kasino mit Küche im 1. Obergeschoss. Das Betriebsrestaurant, die Küche und die beiden Sitzungssäle im Erdgeschoss bleiben während der gesamten Baumaßnahme für ein Jahr geschlossen, die Wohnungen in den Obergeschossen werden weiterhin von den Mietern genutzt. Alle weiteren Gebäude auf dem Areal sind während der Bauphase in Betrieb. Im 1. Obergeschoss wird die vorhandene Kasinoküche komplett demontiert und wird durch eine neue Kochküche (Küchenblock) mit allen erforderlichen Nebenräumen (Kühlzellen, Salatvorbereitung, Büro Küchenchef etc.) und einer neuen Spülküche einschl. Nassmüllentsorgung ersetzt. Der Ausgabenbereich wird ebenfalls erneuert und vergrößert. Vorgesehen sind 3 Ausgabetheken mit vielfältigen Funktionen (Wok, Pizzaofen...), eine Salattheke zur Selbstbedienung, Wasserzapfstellen und Getränkekühlschrank. Die Tablettrückgabe erfolgt in Zukunft über ein Tablettrückgabeband. Der Restaurantbereich bleibt weitgehend erhalten. Während der Bauphase werden jedoch die Decken demontiert um raumlufttechnische, sanitäre und elektrische Installationen und brandschutztechnische Anlagen zu erneuern bzw. zu ertüchtigen. Die Zentrale der Lüftungsanlage befindet sich im Untergeschoss des Nachbargebäudes der Villa, daher ist das gesamte Gebäude von den Baumaßnahmen betroffen. Nach Abschluss der Arbeiten werden die Decken im Kasino wie vorher im Bestand wiederhergestellt. Der vorhandene Möbelbestand (Tische und Stühle) wird aufgearbeitet und wieder genutzt. Im Zuge der Baumaßnahme wird die Fenster-Verglasung im Küchen- und Kasinobereich (1. OG) ausgetauscht. Im Untergeschoss wird ein neuer Technikraum installiert. Die Duschen und WCs im Fitnessbereich im 2.Untergeschoss, die Besucher-WCs im Erdgeschoss und im Zwischengeschoss, sowie die Personalumkleiden mit WCs und Duschen im ZG werden erneuert. Es erfolgen keine wesentlichen Eingriffe am Tragwerk. Es erfolgen keine wesentlichen Änderungen an der Fassade. Vorhandene Gebäudeschadstoffe werden gemäß den gesetzlichen und untergesetzlichen Vorgaben, der Abstimmung mit dem RP Darmstadt, Abt. Arbeitsschutz und Umwelt und dem Untersuchungsbericht und Schadstoff-/Gefahrstoffkonzept vom 8.10.2017 fachgerecht ausgebaut und entsorgt. Ein Brandschutzkonzept liegt vor.

title: Deutsche Bundesbank, HV in Hessen, Erneuerung Kasinoküche und Brandschutz, Verglasungsarbeiten

description: Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Erneuerung der Kasinoküche einschließlich aller technischen Anlagen, des Ausgabenbereiches und der Personalräume im Zwischengeschoss sowie um die Ertüchtigung des Brandschutzes im Bestandgebäude. Die Belange des Denkmalschutzes müssen beachtet werden.

street: Taunusanlage 5

Glasbau Hahn GmbH

street: Gwinnerstraße 40-46


description: Dachabdichtungsarbeiten Folie DIN 18336 — Flachdächer, verschiedene Geschosse 1 110 m2, — Wand-Attikaanschlüsse 457 m, — Lichtkuppeln 3 Stück, — extensive Begrünungen / Kies 1 085 m2, — Terrassenplatten 25 m2, — Titanzink-Blechabdeckungen Betonfertigteile 300 m.

title: Erweiterung Vita Classica Bad Krozingen – Dachabdichtungsarbeiten Folie DIN 18336

description: Erweiterung des Thermalbades „Vita Classica“ in Bad Krozingen um: — Sommeraußenbecken, — Multifunktionales Innenbecken, — Ruhe- und Aufenthaltsflächen, — Gastronomiebereich, — Wellness- und SPA-Bereiche im OG, — Arztpraxis im 2.OG, — Gymnastikraum im 2.OG.

Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen

street: Herbert-Hellmann-Allee 12

Rudi Metzler GmbH

street: Sportplatzweg 6


name: Universitätsmedizin Göttingen (UMG), Georg-August-Universität, Stiftung Öffentlichen Rechts

title: Mobile Trennwände

description: — 1 Stück mobile TW-Anlage 5,10 x 3,69 m, — 1 Stück mobile TW-Anlage 6,50 x 3,56 m.

title: Mobile Trennwände

description: Die „Universitätsmedizin Göttingen (UMG)“ vereint im Sinne des niedersächsischen Integrationsmodells die Medizinische Fakultät und das Universitätsklinikum unter einem Dach. Gemeinsam mit der Universität Göttingen wird die UMG seit 2003 in der Rechtsform einer Stiftung Öffentlichen Rechts geführt. Neben den spezifischen Aufgaben in Lehre und Forschung erfüllt die Universitätsmedizin Göttingen mit rund 1 500 Betten als einziges Krankenhaus der Maximalversorgung in Südniedersachsen sehr weitgehende Aufgaben der Gesundheitsversorgung. Mit rund 7 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Universitätsmedizin Göttingen der größte Arbeitgeber in der Region. Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) beabsichtigt den Neubau des HBCG, Heart+ Brain Center Göttingen.Der Neubau des HBCG in Göttingen hat 4 Vollgeschosse, eines davon unterirdisch. Das Gebäude hat eine Höhe von ca. 15.70 m über Gelände Im Vergabeverfahren wird die Leistung „Mobile Trennwände“ ausgeschrieben.

street: Robert-Koch-Str. 40

name: Universitätsmedizin Göttingen (UMG), G3-55, Bau- und technisches Ausschreibungswesen


description: Lieferung und Installation von 69 Intraoralkameras zur digitalen Bildgebung, Diagnostik etc.

title: MHH - Lieferung und Installation von Intraoralkameras im Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

description: Die Medizinische Hochschule Hannover verfügt über ein Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, welches in 4 Fachdisziplinen gegliedert ist. Die Klinik für Kieferorthopädie, die Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, die Klinik für Zahnärztliche Prothetik und Biomedizinische Werkstoffkunde, Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde. In diesem Zentrum werden jährlich etwa 65 000 Patientenkontakte bei ca. 25 000 Patienten registriert. Pro Semester werden ca. 80 Studenten im Rahmen der studentischen Lehre in den klinischen Behandlungskursen ausgebildet. Mit Hilfe der anzuschaffenden Intraoralkameras sollen digitale Fotografien innerhalb des Mundes bei hoher Auflösung erstellt werden. Dies dient zur Kommunikation in der Patientenaufklärung, Dokumentation von Befunden, Diagnostik, Wurzelkanalbehandlung, Planung prothetischer Versorgungen sowie für chirurgische Behandlungen.

Medizinische Hochschule Hannover

street: Carl-Neuberg-Straße 1

name: GB IV – Logistik, Abteilung Zentraleinkauf OE 1260


name: Kreishandwerkerschaft Biberach, Körperschaft des öffentlichen Rechts

description: Lieferung von 3 Universal Fräs- und Bohrmaschinen mit Heidenhain- und Siemenssteuerungen incl. Auffangwannen — 2 x Universal Fräs- und Bohrmaschine mit Siemens-Steuerung 840 D SL incl. CNC-Maschinenschraubstock Kesel CNC und verschiedenem Zubehör wie z. B. Minimalmengenschmiersystem und vieles mehr, — 1 x Universal Fräs- und Bohrmaschine mit Heidenhain-Steuerung TNC 620 HSCI incl. CNC- Maschinenschraubstock Kesel CNC und verschiedenem Zubehör wie z. B. Tastkopf, Minimalmengenschmiersystem und vieles mehr —— Incl. Gewährleistung 24 Monate, —— Incl. 15 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, —— Incl. Verpackung, Transport, Abladen, Einbringen bis zur Verwendungsstelle und Inbetriebnahme, —— Incl. drei Tage individuelle Schulung bei der Kreishandwerkerschaft in Biberach für drei Personen. Auffangwannen aus V2A geschweißt zur Aufnahme von Maschine und Kühlmittelbehälter

description: Lieferung von 3 Universal Fräs- und Bohrmaschinen mit Heidenhain- und Siemenssteuerungen incl. Auffangwannen.

street: Prinz-Eugen-Weg 17

Kunzmann Maschinenbau GmbH

street: Tullastraße 29-31


title: OV 11/2020 Museum der Hansestadt Wismar, Schweinsbrücke 6 und 8, 23966 Wismar, Los 20.2: festeingebaute Ausstellungsmöblierung für das Schaumagazin im Keller Haupthaus Schweinsbrücke 6

description: Werkplanung, Produktion, Lieferung und Montage inkl. aller Nebenleistungen: — Präsentationsmöbel (PM) – 4 St. Präsentationsmöbel aus niedrigen Korpus-Sockeln und Glas-Großvitrinen. Vitrinen-Innenräume schadstoffarm und mit aktiver Klimatisierung; — Höhe: 2 150 mm, Breite: 3 660 mm, Tiefe: 1 220 mm – 1 St. Präsentationsmöbel in Tischausführung mit interaktiver Medien-Anwendung; — Höhe: 755 mm, Breite: 1 600 mm, Tiefe: 1 220 mm – 5 St. Präsentationsmöbel als Podestsockel; — Höhe: 200 mm, Breite: 1200 mm, Tiefe: 800 mm – Druckproduktion, Lieferung und Montage der gesamten Ausstellungsgrafik; — Werkplanung, Herstellung, Lieferung und Montage aller Präsentationshilfen für die Präsentation der Exponate.

title: OV 11/2020 Museum der Hansestadt Wismar, Schweinsbrücke 6 und 8, 23966 Wismar, Los 20.2: fest eingebaute Ausstellungsmöblierung für das Schaumagazin im Keller Haupthaus Schweinsbrücke 6

description: Das Los umfasst folgende Leistungen: Es handelt sich um die Lieferung und den Einbau von Ausstellungsmöbeln, die für Ausstellungszwecke der Museumsexponate für den Keller im Haus Schweinsbrücke 6/Schaumagazin benötigt werden.

Hansestadt Wismar

street: Am Markt 1

Artex Museum Services GmbH

street: Gorskistraße 17

countryName: AT


title: Interessenbekundungsverfahren für die Vergabe von Erbbaurechten und Mietflächen zur hafenaffinen Ansiedlung am Standort Norddeich.

description: Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG ist der größte Betreiber öffentlicher Seehäfen in Deutschland. Entlang der niedersächsischen Nordseeküste betreibt Niedersachsen Ports Hafenanlagen und Hafenflächen. Niedersachsen Ports bzw. dem Land Niedersachsen stehen im Bereich des Hafens Norddeich verschiedene Grundstücksflächen als Eigentümer zur Verfügung, auf denen hafenaffine Ansiedlungen realisiert werden können. Vor diesem Hintergrund führt Niedersachsen Ports das hier gegenständliche Interessenbekundungsverfahren für die Vergabe von Erbbaurechten und Mietflächen zur hafenaffinen Ansiedlung am Standort Hafen Norddeich im Rahmen eines Dauer-Bieterverfahrens durch. Für die Teilnahme wird keine Vergütung gewährt. Ebenso wenig erfolgt ein Ersatz von Auslagen. Das Verfahren ist offen und richtet sich an interessierte Investoren und Projektentwickler mit dem Ziel der Ansiedlung von hafenaffinem Gewerbe mit Umschlag über die Kajen des Hafens Norddeich.

Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG

street: Bahnhofstraße 5


title: Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale und Löschzug-Gefahrgut, Dachdeckungs-u. Dachdichtungsarbeiten, 32000205

description: Der Auftrag umfasst die Dachdeckungs- und Dachdichtungsarbeiten, Einbau von Dachpaneelen- und Dachtrapezarbeiten, Lichtkuppeln und Dachbegrünung.

title: Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale und Löschzug-Gefahrgut, Dachdeckungs-u. Dachdichtungsarbeiten,32000205

description: Der Neubau der FTZ und des LZ-G beinhaltet die Erstellung von Fahrzeughallen, Werkstätten, einem Bürotrakt und Sozialbereiche mit Umkleiden und WC´S und Duschen.

Kreis Rendsburg-Eckernförde

street: Kaiserstr. 8

name: Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR, Submissionsstelle Bau, Lübeck

Sinhor-Dach GmbH

street: Schloßstr. 24b


name: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern

title: Tatortdokumentationssysteme

description: 18 Stück Tatortdokumentationssysteme mit Softwarepaket und 4 Schulungen Instandhaltungsvertrag über 5 Jahre ab Bereitstellung der Tatortdokumentationssysteme.

title: Tatortdokumentationssysteme

description: Tatortdokumentationssysteme mit Softwarepaket (inkl. Instandhaltungsvertrag und Schulungen).

street: Brühler Straße 3

abf diagnostics GmbH

street: Gewerbepark 14


name: IBO - Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH

name: TFI-Institut für Bodensysteme an der RWTH Aachen e.V.

name: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, SWD - Forschungsverwaltung

title: Zukunft Bau – Rahmenvereinbarung Betrieb, Pflege, Wartung, Weiterentwicklung Datenbank Ökobaudat ID 73 (10.08.17.7-20.18)

description: Mit diesem Projekt soll die strategische Fortentwicklung der ÖKOBAUDAT als die Grundlage für die Berechnung der materialgebundenen globalen Umweltindikatoren von Gebäuden im Kontext des Nachhaltigen Bauens wissenschaftlich unterstützt werden. Zu diesem Zweck sollen Rahmvertragspartner gebunden werden, die Dienstleistungen im Bereich der Datenerhebung, Evaluation, Konzeption, Beratung und Begutachtung, sowie Programmierung von Datenbankapplikationen sowie den gesicherten Betrieb und die Pflege der BBSR Internetseite www.oekobaudat.de im Themenbereich des Nachhaltiges Bauen im Allgemeinen und der Ökobilanzierung im Speziellen durchführen. Da die zu beauftragenden Leistungsbereiche inhaltlich stark variieren soll der Rahmenvertrag in 5 Lose gegliedert ausgeschrieben und mit demensprechend qualifizierten Vertragspartner geschlossen werden.

street: Deichmanns Aue 31 - 37

Sphera Solutions GmbH (Los 1)

street: Hauptstraße 111-113

GreenDelta GmbH

street: Kaiserdamm 13

street: Alserbachstraße 5/8

street: Charlottenburger Allee 41


name: Stadt Suhl/ Thür. — PHA/ SG Zentrale Dienste/ Beschaffung

title: Feuerlöscher — Portalgebäude Suhl, 4. BA

description: Los 230-04-24 Feuerlöscher: — ca. 21 St. Handfeuerlöscher DIN EN 3 Aufladelöscher Pulver Kl. A + B + C 10 LE 6 kg, — ca. 2 St. Löschdecke 120 x 120 cm, — ca. 16 St. Flucht- und Rettungspläne DIN ISO 23601, — 1 psch Feuerwehrpläne DIN 14095.

street: Friedrich-König-Straße 42


title: Trockenbauarbeiten

description: Baustelleneinrichtung, Einbau von Trockenbaudecken und Stützenbekleidungen mit Brandschutzanforderung, Einbau von Montageschienen.

title: Trockenbauarbeiten

description: Auftraggeber: Staatliches Bauamt Weilheim Ort der Ausführung: Franz-Josef-Strauß Kaserne.

Staatliches Bauamt Weilheim

street: Münchener Straße 39


description: Für das Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung (WMI) soll eine neue Anlage zur Helium-Verflüssigung mit einer Verflüssigungsleistung von ca. 25-35 l/h (ohne Vorkühlung mit flüssigem Stickstoff) bzw. 45-65 l/h (mit zusätzlicher Vorkühlstufe mit Flüssig-Stickstoff) beschafft und installiert werden. Dies beinhaltet den Aufbau des hierzu notwendigen Zubehörs wie Kompressor, LHe-Vorratstank (optional), Transferleitung vom Verflüssiger zum LHe-Vorratstank, Hochdruck-Pufferspeicher für Heliumgas, Trockner und Öoabscheider für das zurückgewonnene Heliumgas, gesamte Verrohrung für Hoch- und Niederdruckgas im Bereich des Verflüssigers sowie die notwendigen Medienanschlüsse, die He-Gas-Analysentechnik und die notwendigen Kontroll- und Sicherheitseinrichtungen. Dabei soll das bereits installierte He-Gas-Rückgewinnungssystem des Walther-Meißner-Instituts benutzt werden. Es ist geplant, mit Stickstoffvorkühlung insgesamt etwa 150 000 bis 200 000 LHe pro Jahr zu verflüsssigen. Der dafür notwendige Helium-Verflüssiger soll überwiegend mit LN2-Vorkühlung betrieben werden. Die Vorrichtungen für eine einfache Umrüstung auf Betrieb ohne LN2-Vorkühlung sollen aber bereits integriert und der Betrieb mit und ohne LN2-Vorkühlung muss demonstriert werden. Bei einem prognostizierten Bedarf von etwa 150 000 bis 200 000 Litern flüssigem Helium pro Jahr müssen pro Arbeitstag im Schnitt fast 1 000 Liter flüssiges Helium in Transportkannen abgefüllt werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, flüssiges Helium bei Betrieb der Verflüssigungsanlage in Transportkannen abzufüllen und einen effektiven Abfüllprozess zu verwenden. Dies erfordert einen Helium-Verflüssiger mit Expansionsturbinen und Ejektorstufe. Durch die Ejektorstufe soll ermöglicht werden, Helium in einen drucklosen LHe-Tank bei 1 bar (üblicherweise 1.25 bar) zu verflüssigen und das flüssige Helium mit einer am Walther-Meißner-Institut entwickelten magnetisch gelagerten Helium-Pumpe praktisch ohne Druckabfall vom Speichertank in die Helium-Transportkannen zu transferieren. Die Höhe des optional zu beschaffenden LHe-Vorratstanks muss an die Länge der vorhandenen LHe-Pumpe angepasst werden. Gleiches gilt für die Anschlussflansche und die Befestigungspunkte an der Tankoberseite.

title: Heliumverflüssigungsanlage

description: Helium-Verflüssigungsanlage mit einer Verflüssigungsleistung von 150 000 bis 200 000 Litern flüssiges Helium pro Jahr zur Versorgung des Walther-Meißner-Instituts für Tieftemperaturforschung und der Münchener Universitäten mit flüssigem Helium (Näheres siehe Leistungsbeschreibung).

Walther-Meissner-Institut

street: Walther-Meissner-Str. 8


name: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

description: Roboter-Röntgendiffraktometer zur Eigenspannungs- und Restaustenitbestimmung gemäß Leistungsbeschreibung und Vergaberunterlagen.

street: Unter den Eichen 87

Stresstech GmbH

street: Konnwiese 18


title: 3D-Laser Scanning Vibrometer

description: 3D-Laser Scanning Vibrometer.

title: 3D-Laser Scanning Vibrometer

description: 3D-Laser Scanning Vibrometer.

Technische Hochschule Rosenheim

street: Hochschulstrasse 1

Polytec GmbH

street: Polytec-Platz 1-7


name: Land Schleswig-Holstein endvertreten durch Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR

title: Heizung / Kälte (20E00103 — 21640135 FH KI / Neubau Biblio. Lernzentrum)

description: Wärmeversorgung: — ca. 23 Stück Heizflächen; — ca. 14 Stück Stahlröhrenradiatoren; — ca. 1 Stück Wärmeübergabestation; — ca. 6 Stück Umwälz-Kreiselpumpen; — ca. 1 200 m Stahlrohr; — ca. 730 m Präzisionsstahlrohr; — ca. 500 m Kupferrohr; — ca. 2 000 m Dämmung. Fußbodenheizung: — ca. 26 100 m PE-XA Rohr; — ca. 4 550 m2 Multi Folie; — ca. 6 150 m Isolierschlauch; — ca. 16 Stück Verteiler Module; — ca. 16 Stück Verteiler Schrank. Kälteversorgung: — ca. 1 Stück Kältemaschine 140 kW; — ca. 1 Stück Kältemaschine 28 kW; — ca. 1 Stück Umwälz-Kreiselpumpe; — ca. 150 m Stahlrohr; — ca. 150 m Dämmung.

title: Heizung/Kälte (20E00103 — 21640135 FH KI/Neubau Biblio. Lernzentrum)

description: Neubau eines mehrgeschossigen bibliothekarischen Lernzentrums, hier: Heizung/Kälte.

street: Schillstraße 1-3

Schwarz & Grantz S-H GmbH

street: Wittland 20


name: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt

title: Reinigung und Desinfektion der Feuerwachen.

description: Reinigung und Desinfektion der Räumlichkeiten der Feuerwachen.

title: Lieferung von Desinfektionsmitteln

street: Willi-Becker-Allee 10


title: NiaZ3 Stadtoldendorf, LST

description: RSTW Signaltechnische Anpassung 740 m Schwarzenbek Gleis 601.

title: NiaZ3 Stadtoldendorf, LST

description: NiaZ3 Stadtoldendorf, LST.

DB Station&Service AG (Bukr 11)

street: Europaplatz 1


name: ITK Internationales Transport Kontor GmbH

description: Durchführung folgender Dienstleistungen in der Materialwirtschaft des Auftraggebers entsprechend den handels-, zoll-, ausfuhr- und gefahrgutrechtlichen Vorschriften: — grenzüberschreitende Importe und Exporte von Warensendungen; — Speditions- und Transportleistungen; — Erfüllung der Aufgaben einer Versandstelle; — Wareneingangserfassung (optional); — Kommissionierung von Lagerartikeln; — interne Warenzustellung; — Expresslogistik (Schnelleinkauf/online-Beschaffung).

description: Durchführung folgender Dienstleistungen in der Materialwirtschaft des Auftraggebers entsprechend den handels-, zoll-, ausfuhr- und gefahrgutrechtlichen Vorschriften: — Grenzüberschreitende Importe und Exporte von Warensendungen; — Speditions- und Transportleistungen; — Erfüllung der Aufgaben einer Versandstelle; — Wareneingangserfassung (optional); — Kommissionierung von Lagerartikeln; — Interne Warenzustellung; — Expresslogistik (Schnelleinkauf/online-Beschaffung).

Karlsruher Institut für Technologie

street: Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

street: Nordbeckenstr. 10-13


description: Der Auftraggeber beabsichtigt die Planung und Errichtung einer Fernkältezentrale in einem Bestandsgebäude am Standort HKW Süd um das Fernkältenetz zu versorgen. Gegenstand dieser Beschaffung sind der komplette Rohrleitungsbau sowie die gesamte Maschinentechnik mit Ausnahme der vom AG beigestellten Komponenten. Die Leistungen beinhalten im Wesentlichen: Lieferung und Montage aller Pumpen, aller notwendigen Plattenwärmetauscher, Absperr- und Regelarmaturen z.T. inkl. Antrieben, Feldgeräte, Druckhaltesystem, Vorlagebehälter und Dosiersysteme. Lieferung und Montage von anspruchsvollem Rohrleitungsbau inkl. aller Rohrleitungen, Rohrleitungshalterungen und Isolierung. Einbringung und Montage der durch den AG beigestellten Lieferleistungen Kompressionskältemaschinen, Absorptionskältemaschinen, Netzrücklaufpumpen und Kühltürme. Anbindung des Flusswasserwärmetauschers (beigestellt durch AG) im Keller des Nachbargebäudes an das Kühlwassersystem sowie Lieferung und Montage der Rohrleitungen zwischen Flusswasserwärmetauscher und Fernkältezentrale (2 x DN700). Lieferung und Montage von Nebenanlagen wie Lüftungs- Heiz- und Kühlgeräten, Abwassersystem. Montageüberwachung inkl. Qualitätssicherung der Leistungen. Zusammenstellen der Dokumentation entsprechend den Anforderungen des AG. Inbetriebnahmeplanung und -durchführung der Gesamtanlage. Massenauszug: — Rohrleitungen: ca. 500 t >DN 200, ca. 50 t <=DN 200 (bis DN700); — Pumpen: ca. 30 Pumpen (von 20 bis 250 kW Anschlussleistung); — Armaturen: ca. 650 (davon ca. 40 >=DN 500, ca. 180 DN 125 bis DN 400).

title: Fernkältezentrale HKW Süd, Verfahrenstechnik und Rohrleitungsbau

description: Verfahrenstechnik und Rohrleitungsbau.

SWM Services GmbH

street: Emmy-Noether-Straße 2


description: Gemäß dem in dem Punkt 1.3 benannten Downloadordner hinterlegten Leistungsverzeichnis.

description: Fertigung und Lieferung von Verbundfaserrohren mit druckdichter steckbarer Muffenverbindung mit formschlüssig verriegelter und zugfester Kupplungsmuffe zur Verwendung als Hüllrohre beim Umbau von Bergbauschächten zu einem Brunnenbetrieb.

RAG Aktiengesellschaft

street: Im Welterbe 10, 45141 Essen

name: RAG Aktiengesellschaft - Einkauf K-CE-E - Herr Uwe Eul


title: Durchleuchtung

description: 1 St. Durchleuchtungsgerät, multifunktional mit Monitor für Endoskopie, Strahlenschutzscheibe, seitlicher Strahlenschutz, mobiler Strahlenschutz, Unterkonstruktionen für Röntgen-Durchleuchtungsgerät, USV-Anlage, Demontage und Entsorgung Altgerät.

title: Hanau Teil 1 — Durchleuchtung

description: 1 St. Durchleuchtungsgerät mit Zubehör.

St. Vinzenz Krankenhaus Hanau gGmbH

street: Am Frankfurter Tor 25

Siemens Healthcare GmbH

street: Karlheinz Kaske Str. 2


name: Landeshauptstadt München vertreten durch MRG Münchner Raumentwicklungsgesellschaft mbH

description: Schlosserarbeiten Hülle 1. Stahltreppenonstruktionen: 4 Stück — Gesamtlänge Lauf 1: ca. 700 mm; — Podestgröße, brutto: ca. 1 100 mm x 700 mm; — Gesamtlänge: Lauf 2: ca. 1 800 mm. 2. Fluchtbalkone: Breite: ca. 1,50 m: 2.030 lfm, 3: Wartungsbalkone: Breite: ca. 0,50 bis 1,00 m: 620 lfm.

title: Schlosserarbeiten II-Hülle

description: Schlosserarbeiten Hülle 1. Stahltreppenonstruktionen: 4 Stück — Gesamtlänge Lauf 1: ca. 700 mm, — Podestgröße, brutto: ca. 1 100 mm x 700 mm, — Gesamtlänge: Lauf 2: ca. 1 800 mm. 2. Fluchtbalkone: Breite: ca. 1,50 m: 2 030 lfm, 3: Wartungsbalkone: Breite: ca. 0,50 bis 1,00 m: 620 lfm.

street: Paul-Henri-Spaak-Straße 5

Schlosserei Hackl GmbH & Co. KG

street: Hofbauerstraße 9


name: Hartung Bau Ing. Tief und Straßenbau GmbH

title: NBS, ESTW Ulm – Bahntechnik Tief-/Oberbau und Kabelanlage (BTO)

description: Bauauftrag, beinhaltend je die Ausführungsplanung, die Ausführung der Bauleistungen inklusive aller dafür erforderlichen temporären Anlagen, die übergeordneten logistische Leitung, die übergeordnete Sicherheitsverantwortung, die Inbetriebsetzung der Anlagen. Umfänge des Auftrags sind unter anderem (alles ca.-Angaben) 3 300 m Neubau Gleise, 5 000 m Rückbau Gleise, 39 St. Neubau Weichen, 37 St. Rückbau Weichen, 1 500 m Neubau Gleisquerungen, 1 100 m Rückbau Gleisquerungen, 29 200 m Neubau Kabeltröge, 14 200 m Rückbau Kabeltröge. Andere Auftragnehmer Bahntechnik sind für folgende Gewerke vorgesehen: Oberleitungsanlagen, Leit- und Sicherungstechnik (ESTW und ETCS), Modulvertrag LST, 50 Hz-Anlagen und Telekommunikationsanlagen sowie Sicherungsleistungen und Beistellung gemäß DB-Prozess Lieferung und Entsorgung Oberbaustoffe (LEO). Projektsprache ist Deutsch. Es dürfen nur vom Eisenbahn-Bundesamt zugelassene und zum Einsatz bei der Deutschen Bahn AG freigegebene Produkte zum Einsatz kommen.

DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)

street: Räpplenstraße 17

street: Nelkenstraße 12


name: Förderverein Freie Waldorfschule München Südwest e. V.

description: Abhangdecke, bestehend aus magnesitgebundener Holzwolle-Dekorplatte, 25 mm, mit Metall-UK, Montage an StB-Decke, insgesamt ca. 2 400 m2 GK-Trockenbauwände, ca. 200 m2 sowie GK-Verkofferungen ca. 150 m.

title: Trockenbauarbeiten

street: Züricher Str. 9

name: Vergabestelle: Geschäftsführung, Herr Oliver Altehage

Probat Bau AG

street: Weißenfelder Straße 1


title: 199 Adressen in der Gemeinde Kirchlinteln und der Stadt Verden

description: In den unterversorgten Bereichen muss eine zuverlässige, erschwingliche, hochwertige und nachhaltige Breitbandversorgung geschaffen werden, die jederzeit beim Endkunden verfügbar ist. Dabei sind für alle Teilnehmer in den Projektgebieten (Anlage 22: GIS-Daten) zuverlässig Bandbreiten von einem Gigabit/s zu gewährleisten. Für die Grundschule Morsum im Los 3 ist eine zuverlässige Bandbreite von mindestens einem Gigabit/s symmetisch zu gewährleisten. Der Leistungszeitraum beginnt schnellstmöglich nach Auftragserteilung. Die Vergabe erfolgt als transparentes Auswahlverfahren in Anlehnung an die VgV. Zunächst erfolgt ein öffentlicher Teilnahmewettbewerb.

title: 100 Adressen in der Gemeinde Dörverden und der Stadt Verden (Aller)

title: 422 Adressen in der Samtgemeinde Thedinghausen (inklusive Grundschule Morsum)

title: 101 Adressen in der Stadt Achim und dem Flecken Langwedel

title: 292 Adressen in der Stadt Achim, der Gemeinde Oyten und dem Flecken Ottersberg

title: Breitbandausbau Weiße Flecken 2020

description: Gegenstand des Vergabeverfahrens ist der Ausbau der Breitbandinfrastruktur in den 5 Losen im Rahmen des Wirtschaftlichkeitslückenmodells gemäß den Vorgaben der Fördermittelgeber (vgl. insbesondere Nr. 3.1, Nr. 5 und Nr. 6 der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaues in der Bundesrepublik Deutschland“ und §§ 5-7 der Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung des Aufbaus einer flächendeckenden Next Generation Access (NGA)-Breitbandversorgung).

Landkreis Verden

street: Lindhooper Straße 67

Marco Bungalski GmbH

street: Clärenore-Stinnes-Str., 2

Breitband Innovationen Nord GmbH

street: Grüne Str. 26


title: KKG energetische Sanierung – Rohbauarbeiten

description: Die Stadt Lünen beabsichtigt die energetische Sanierung des Schulgebäudes der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, einem 2-3 geschossigen Schulkomplex aus insgesamt 4 Baukörpern. Die ausgeschriebenen Arbeiten erfolgen während des laufenden Schulbetriebes und in mehreren Bauabschnittent. Die zum Zeitpunkt der Arbeiten betroffenen Bauteile werden jedoch für den Zeitraum der Arbeiten leer gezogen. Die Ausschreibung der Rohbauarbeiten umfasst in der Hauptsache, die Herstellung eines gemauerten Aufzugsschachtes im Innenbereich eines Gebäudes. Hierfür ist es notwendig Stahlbetondecken, teilweise als Pi-Platten sowie Stb.-Sohlplatten und -wände aus dem Bestand herauszutrennen. Ebenso sind Wandöffnungen als Zugang zum Aufzugsschacht herzustellen. Zur Erstellung einer Aufzugunterfahrt, aus WU-Beton und um gleichzeitig Unterfangungsarbeiten am Bestandsgebäude durchzuführen, ist es notwendig in Handschachtung, Lagenweise vorh. Erdreich auszukoffern, und aus dem Gebäude zu schaffen. Der Aufzugschacht ist aus Kalksandstein herzustellen und enthält je Geschoß einen Stb.-Ringbalken und als oberer Abschluss eine Stb.-Decke. Des Weiteren ist in 2 Teilbereichen die Stb.-Bodenplatte (EG) um jeweils ca. 1,25 qm an zubetonieren und es sind neue Türöffnungen im Mauerwerk bzw. Stb.-Wänden herzustellen oder vorh. Türöffnungen zu verändern.

title: Energetische Sanierung und barrierefreier Umbau Käthe-Kollwitz-Gesamtschule – Rohbauarbeiten

description: Die Stadt Lünen beabsichtigt die energetische Sanierung des Schulgebäudes der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, einem 2-3 geschossigen Schulkomplex aus insgesamt 4 Baukörpern. Die ausgeschriebenen Arbeiten erfolgen während des laufenden Schulbetriebes und in mehreren Bauabschnittent. Die zum Zeitpunkt der Arbeiten betroffenen Bauteile werden jedoch für den Zeitraum der Arbeiten leer gezogen. Die Ausschreibung der Rohbauarbeiten umfasst in der Hauptsache, die Herstellung eines gemauerten Aufzugsschachtes im Innenbereich eines Gebäudes. Hierfür ist es notwendig Stahlbetondecken, teilweise als Pi-Platten sowie Stb.-Sohlplatten und -wände aus dem Bestand herauszutrennen. Ebenso sind Wandöffnungen als Zugang zum Aufzugsschacht herzustellen. Zur Erstellung einer Aufzugunterfahrt, aus WU-Beton und um gleichzeitig Unterfangungsarbeiten am Bestandsgebäude durchzuführen, ist es notwendig in Handschachtung, lagenweise vorh. Erdreich auszukoffern, und aus dem Gebäude zu schaffen. Der Aufzugschacht ist aus Kalksandstein herzustellen und enthält je Geschoß einen Stb.-Ringbalken und als oberer Abschluss eine Stb.-Decke. Des Weiteren ist in 2 Teilbereichen die Stb.-Bodenplatte (EG) um jeweils ca. 1,25 qm an zubetonieren und es sind neue Türöffnungen im Mauerwerk bzw. Stb.-Wänden herzustellen oder vorh. Türöffnungen zu verändern.

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen

street: Willy-Brandt-Platz 5

KRUTMANN GMBH & CO. KG

street: Bieberkamp 75


name: Kreis Weimarer Land, Landratsamt Weimarer Land, Bauamt/Bauverwaltung

description: Nicht offener hochbaulicher und freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb mit Ideenteil nach RPW 2013 mit anschließendem Verhandlungsverfahren nach der Vergabeverordnung § 78 VgV. DasWettbewerbsverfahren ist anonym. Der Wettbewerb wird mit der Architektenkammer Thüringen abgestimmt. Der Wettbewerb soll Lösungsvorschläge für den Neubau der Grundschule in Bad Berka erbringen. Auslober und Auftraggeber der späteren Umsetzung des Wettbewerbs ist der Kreis Weimarer Land.

title: Neubau Grundschule Bad Berka – Planungswettbewerb für Gebäude und Freianlagen nach RPW 2013

street: Bahnhofstraße 28

name: Kreis Weimarer Land, Landratsamt Weimarer Land; Bauamt/Bauverwaltung

Burger Rudacs Architekten BDA

street: Gotzinger Straße 52a


description: Für die Fallbearbeitung in der Jugendhilfe wird eine sachgebietsübergreifende Komplettlösung benötigt. Eine detaillierte Zusammenstellung aller fachlichfunktionalen Anforderungskriterien kann unter Punkt 2.4 der Projektausschreibung nachgelesen werden. Vergeben wird neben der Beschaffung des Softwareprodukts auch die Erbringung von Dienstleistungen zur Anpassung des Softwareprodukts an die Erfordernisse des Landratsamtes Fürth, zur Einführung in den betroffenen Bereichen sowie zur Software-Pflege und –Wartung. Die insoweit erforderlichen Konzeptionierungsarbeiten sind Bestandteil der Vergabe.

title: Umstellung der Fachverfahren für Kreisjugendamt und Allgemeinen Sozialdienst auf eine einheitliche Jugendhilfesoftware

description: Das Landratsamt Fürth schreibt innerhalb der Abteilung 2 für das Kreisjugendamt Fürth und den Allgemeinen Sozialdienst eine neue Jugendhilfesoftware aus. Dabei soll es sich um ein vollständig in die Jugendhilfeprozesse integriertes Produkt handeln, mit welchem die Bestandssoftwareprodukte abgelöst werden.

Landratsamt Fürth

street: Im Pinderpark 2


description: Tragwerksplanung gemäß Paragraph 51 HOAI, Leistungsphasen 2-6 für das Käthe-Kollwitz-Gymnasium, Nibelungenstrasse 51a, 80369 München, Erweiterung des Gymnasiums auf 6 Züge, Bau einer Mensa, Sanierung des Bestandes, Bau von Sporthallen mit 4 Nutzungseinheiten und Schwimmhalle.

description: Tragwerksplanung gemäß Paragraph 51 HOAI, Leistungsphasen 2-6 für die Erweiterung des Gymnasiums auf 6 Züge, Bau einer Mensa, Sanierung des Bestandes, Bau von Sporthallen mit 4 Nutzungseinheiten und einer Schwimmhalle.

Landeshauptstadt München, Baureferat

street: Friedenstraße 40