title: 1200 Schreinerarbeiten,Türen, Bauteil 2 Haus A

description:
Ca. 19 Stück SS-Objekttüre, 1,01 x 2,01 m
                  ca. 5 Stück SS-Objekttüre, 0,915 x 2,01 m
                  ca. 13 Stück Objekttüre, 1,01 x 2,01 m
                  ca. 8 Stück BS-Türe, T30-RS, 1,01 x 2,01 m
                  ca. 7 Stück BS-Türe, T30-RS, 0,925 x 2,01 m
                  ca. 19 Stück Feuchtraumtüre, 0,80 x 2,01 m
                  ca. 11 Stück Feuchtraumtüre, 0,935 x 2,135 m
                  Wichtige Hinweise:
                  Die Angebote können digital über iTWO tender / www.vergabe.bayern.de oder in Papierform bei der Vergabeverfahrensstelle eingereicht werden. Angebote per Telefax und Email sind nicht zugelassen.
                  Klar erkennbare Unklarheiten bzw. Widersprüche in den Vergabeunterlagen sind von Bietern sofort nach Bekanntwerden einer Klärung zuzuführen (siehe dazu GWB Abschnitt 2, § 160, Abs. 3, Satz 3).
                  Fragen bzw. Einwände sind unverzüglich bei der Vergabeverfahrensstelle über die Ausschreibungsplattform (Fragen und Antwort Tool) einzureichen.
                  Die Bieter erhalten zeitnah entsprechende Antworten und Hinweise.
                  Falls Bewerberfragen notwendig werden, erbitten wir diese bis 6 Kalendertage vor dem Ende der Angebotsfrist bei uns einzureichen um alle Bieter noch rechtzeitig informieren zu können.
                  Wir empfehlen den Unternehmern sich freiwillig auf der Vergabeplattform iTWO tender / www.vergabe.bayern.de zu registrieren (Angaben einer eindeutigen Unternehmensbezeichnung sowie einer elektronischen Adresse). Nur registrierte Bewerber können von der Vergabestelle aktiv über Änderungen und Ergänzungen informiert werden. Nicht registrierte Unternehmer müssen sich selbstständig informieren, ob Vergabe- und Vertragsunterlagen zwischenzeitlich geändert wurden oder ob die Vergabestelle Fragen zum Vergabeverfahren beantwortet hat.
                  Beachten sie Änderungen und Ergänzungen nicht, tragen sie das Risiko eines möglichen Angebotsausschlusses.

description:
Johann-Rieder-Realschule, Erweiterung, Generalsanierung und Umbau
               1200 Schreinerarbeiten (Türen), Bauteil 2 Haus A.

Stadt Rosenheim

street: Königstraße 24

Hans Wirth Schreinerei GmbH

street: Ettenkofen 14


measure: electronicBids

measure: smeBids

measure: foreignBidsFromEU

name: Max-Planck-Institut fuer medizinische Forschung

documentType: awardNotice

description:
Lieferung:
                  Triple Quadrupol Massenspektrometer mit linearer Ionenfallenfunktion.

scheme: CPV

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: direct

mainProcurementCategory: goods

street: Jahnstraße 29

countryName: DE

AB Sciex Germany GmbH

street: Landwehrstraße 54

initiationType: tender


name: Leibniz-Institut für Alternsforschung – FLI e. V.

title: Lieferung, Installation und funktionsfähige Übergabe eines inversen Laser-Scanning-Forschungsmikroskops mit Höchstauflösung.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Beutenbergstraße 11

Carl Zeiss Microscopy GmbH

street: Carl-Zeiss-Promenade 10


name: Stadt Frankfurt am Main, Amt für Bau und Immobilien

title: UHR Historisches Museum [LDL020].

documentType: tenderNotice

description: Unterhaltsreinigung 11 396,28 m2, Reinigungsfachkraft 1 874,88 Std. (Gesamte Laufzeit).

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

street: Gutleutstraße 7-11


name: Wohnungsbaugesellschaft Königs Wusterhausen mbH

description: Malerarbeiten.

title: Malerarbeiten.

description: Malerarbeiten.

mainProcurementCategory: works


title: Los1 (AV-33277)

description: Lieferung von ca. 8,9 GWh Strom inkl. Netznutzung im Zeitraum 1.1.2018 bis 31.12.2021.

title: Los2

description: Lieferung von ca. 2,5 GWh Strom inkl. Netznutzung im Zeitraum 1.1.2018 bis 31.12.2021.

title: Los2 (AV-33278)

title: Stromlieferung für Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld 2018-2021.

description: Abschluss eines Liefervertrages für Strom inkl. Netznutzung im Zeitraum 1.1.2018 bis 31.12.2021

street: Philipp-Reis-Straße 2

DEG Deutsche Energie GmbH

street: Georg-Ohm-Straße 1

Harz Energie GmbH & Co. KG

street: Lasfelder Str.10


currency: EUR

title: Zusätzliche Hardware

description:
Das Leistungsverzeichnis beinhaltet zusätzliche Hardware für die Desktopvirtualisierung aus den Losen 1 und 2. Das Leistungsverzeichnis beinhaltet u.a.:
                  — 1 Stk. HPE Aruba 2530-48G Switch,
                  — 2 Stk. HPE Aruba 2530-24G Switch,
                  — 6 Stk. HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver,
                  — 6 Stk.LWL Duplex Patchkabel,
                  — 1 Stk. APC Smart UPS SRT 3000VA, USV,
                  — 1 Stk. APC Network Management Card 2.

title: Serverhardware

description:
Das Leistungsverzeichnis beinhaltet die Lieferung der Hardwareserver für die Desktopvirtualisierung sowie die Installation und Implementation von Software. Das Leistungsverzeichnis beinhaltet u.a.:
                  — 4 Stk. CISCO HX240C M4 ALL-FLASH HYPERFLEX SYST,
                  — 8 Stk. 2.40 GHZ E5-2680 V4/120W 14C/35MB CACHE/,
                  — 32 Stk.32 GB DDR4-2400-MHZ RDIMM/PC4-19200/DUAL,
                  — 4 Stk. UCS RACK SERVER M60 GPU HW – GRID 2.0 SW,
                  — 4 Stk. CISCO 12GBPS MODULAR (NON-RAID) SAS HBA,
                  — 4 Stk. CISCO HYPERFLEX HX DATA PLATFORM SW SUBS,
                  — 4 Stk. SNTC-24X7X4OS UCS RACK SERVER M60 GPU HW,
                  — 8 Stk.10GBASE-SR SFP MODULE,
                  — 8 Stk. 8 GBPS FIBRE CHANNEL SW SFP+ LC,
                  — 2 Stk.UCS MANAGER V3.1,
                  — 4 Stk.UCS 6248UP FAN MODULE,
                  — 21 Stk. NVIDIA GRID Subscription VDI,
                  — 3 Tage UCS Installation für Hyperflex:
                  Dieses beinhalten:
                  — Installation
                  — Konfiguration
                  — Implementierung
                  — Dokumentation Hyperflex
                  — 6 Tage Implementation VMware Horizon:
                  — Installation von Horizon
                  — Einrichtung Management
                  — Installation der Desktops und
                  Ressourcen-Pools
                  — Projektleitung und Dokumentation.

title: Software

description:
Lieferung von Software für eine Desktopvirtualisierung. Das Leistungsverzeichnis beinhaltet:
                  — 6 Stk.VMware VPP L1 Horizon 7 Std: 10 Pack 6 (CCU),
                  — 6 Stk. VMware Production SnS Horizon 7 Std 10 Pack (CCU)
                  Laufzeit: 3 Jahre.

title: HWK Münster – EDV Schulung WB 2015: Desktopvirtualisierung, Software, Serverhardware, zusätzliche Hardware.

description: Hard- und softwaretechnische Bereitstellung einer Infrastruktur für eine Desktop-Virtualisierung im HBZ Münster.

Handwerkskammer Münster

street: Bismarckallee 1

Fa. Arno Kindler EDV-Systemhaus

street: Waterstroate 32

Bechtle GmbH & Co. KG

street: Martin-Luther-King-Weg 4


description:
— ca. 8 330 m² Dispersionswandanstrich inkl. Untergrundvorbereitung;
                  — ca. 4 340 m² Dispersionsdeckenanstrich inkl. Untergrundvorbereitung;
                  — ca. 1 370 m Dispersionsleibungsanstrich inkl. Untergrundvorbereitung;
                  — ca. 8 650 m dauerelastische Verfugung;
                  — ca. 106 m² Bodenanstrich (Technikräume);
                  — 69 St. Anstrich Stahlzargen;
                  — Verschiedene Beschriftungen.

title: Malerarbeiten für das Neubauvorhaben WHG 11801 – Bendastr. 11c in 12051 Berlin.

description: Ausführung von Malerarbeiten in Wohnungen und Hausfluren für einen Wohnungsneubau (69 Wohnungseinheiten in 6 Geschossen).

degewo Süd Wohnungsgesellschaft mbH

street: Potsdamer Straße 60

postalCode: 10785 Berlin

Radosavljevic & Söhne GmbH

street: Sonnenallee 332


description: Midibus 8-10 m Länge, Euro IV, 180 PS, Doppelverglasung, 8 Gang Automatik, Telma, Klima, Rampe.

title: Busbeschaffung.

procurementMethod: selective

Weissinger GmbH – Omnibusverkehr

street: Stahlbrunnstraße 16


description:
Ausschreibungsgegenstand ist die Lieferung, Montage, Abnahme und Inbetriebnahme von Sprachvermittlungssystemen (Voice Communication Systems, VCS genannt) für die zivile Flugsicherung.
Der Liefer- und Leistungsumfang umfasst:
— Eine Festbestellung für 11 VCS: Neun für Tower- Standorte der DFS, sowie ein Schulungs-VCS und ein Referenz-VCS am Standort Langen.
— Eine Option über ein zusätzliches VCS für einen weiteren Tower-Standort.
Die VCS in den Towern der DFS dienen zur Sprachkommunikation zwischen den Tower-Lotsen und den Piloten (Funksprechen), sowie der Kommunikation zwischen den Tower-Lotsen und anderen Flugsicherungsstellen (Fernsprechen).
Die VCS müssen für den Dauereinsatz 24 Stunden (24/7) geeignet sein, die Systemarchitektur darf keinen „Single Point of Failure“ aufweisen.
Folgende Schnittstellen bzw. Kommunikationsmöglichkeiten müssen durch die VCS bereitgestellt werden:
— Funksprechen (analog und VoIP EUROCAE ED137),
— Fernsprechen via ATS-Netz (EUROCONTROL MFC R2, Local Battery (LB) und VoIP EUROCAE ED137),
— Fernsprechen via PSTN (ISDN S0 Point to Point und Point to Multipoint und VoIP IETF),
— Schnittstelle zum Sprachaufzeichnungssystem nach EUROCAE ED137.
Die Ausbaugröße bzgl. Anzahl der Arbeitsplätze, Funkkanäle, Leitungsanschaltungen etc. der zu liefernden VCS ist abhängig vom jeweiligen Standort.
Arbeitsplätze 2 Minimum 15 Maximum
Funkkanäle 4 Minimum 90 Maximum
Fernsprechanschaltungen 4 Minimum 15 Maximum
Die VCS müssen lokal und zentral überwacht und gesteuert werden können.
Das Schulungs- und das Referenz-VCS sollen im 2. Quartal 2018, das erste operationelle VCS im 4.Quartal 2018 und das letzte VCS im Jahr 2022 endabgenommen werden. Nach jetziger Planung sollen pro Jahr 2 VCS eingerüstet werden.
Entsprechende Dokumentation (wie z. B. Schulung, Inbetriebhaltung, Testprozeduren für die Abnahmen), Schulungen und Servitierungsleistungen sind ebenfalls Ausschreibungsgegenstand.
Es ist beabsichtigt, ggf. ein weiteres VCS für den Standort Luxemburg zu beschaffen.

title: Voice Communication Systems (VCS) für die zivile Flugsicherung, Vergabenummer 5109.

description: Siehe Abschnitt II.2.4).

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

street: Am DFS Campus 10


description: MC 02/17: Retrospektive und prospektive DRG-Mehrerlöspotentialanalyse.

Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH

street: Thiemstraße 111


name: Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH

description:
In der MBA Südniedersachsen werden Restabfälle mechanisch und biologisch vorbehandelt. Wertstoffe wie Eisen- und Nichteisenmetalle werden dabei ausgeschleust und das Gaspotential nach dem Stand der Technik genutzt. Die Behandlung der in der mechanischen Aufbereitung abgesiebten Feinfraktion wird in der anaeroben Nassvergärung und der sich anschließenden Aerobisierung vorgenommen. Das ablagerungsfähige Material, bestehend aus Gärrest und Inertmaterial, wird auf der Deponie Blankenhagen abgelagert. Eine separate Ausschleusung von getrennt ablagerungsfähigem Inertmaterial ist nicht möglich.
                  Künftig soll unter Nutzung der vorhandenen verfahrenstechnischen Struktur der mechanischen Aufbereitung die Behandlung der biologischen Feinfraktion von einer Nassvergärung in eine Trockenfermentation überführt werden. Insbesondere die Anlagenteile Regenerative Thermische Oxidation, Blockheizkraftwerke, Gastechnik, Abluft und biologische Entschwefelung sollen weiterhin genutzt werden.
                  Das vorliegende Vergabeverfahren hat den Zweck, diejenigen Planungsleistungen zu beauftragen, die für die Durchführung dieser Baumaßnahmen erforderlich sind und unter Einhaltung öffentlich-rechtlicher Sicherheitsvorschriften gemeinsam und gleichzeitig an denselben Auftragnehmer vergeben werden können.
                  Der Auftraggeber geht davon aus, dass dafür Leistungen der Ingenieurbauwerksplanung (§§ 41 ff. HOAI – Leistungsphasen 5 bis 9) anfallen.
                  Nach Abschätzung des Auftraggebers werden ferner folgende Besondere Leistungen erforderlich sein:
                  — Prüfen und Werten von Nebenangeboten im Vergabeverfahren;
                  — Erstellen von Bestandsplänen in der Bauphase;
                  — Örtliche Bauüberwachung (einschließlich Überwachen der Ausführung der Bauleistungen);
                  — Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaßnahme (Bauanlaufbesprechung);
                  — Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen in der Bauphase;
                  — Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistung festgestellten Mängel;
                  — Mitwirken beim Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen und Prüfen der Aufmaße;
                  — Mitwirken bei behördlichen Abnahmen;
                  — Rechnungsprüfung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit der Auftragssumme;
                  — Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist.
                  Für die Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe (Leistungsphase 5-7) ist ein Zeitfenster von Februar bis Juli 2018 vorgesehen, mit den Baumaßnahmen soll im August 2018 begonnen werden.

title: Planungsleistungen für die Errichtung einer Anlage zur diskontinuierlichen Trockenfermentation.

description:
Der Abfallzweckverband Südniedersachsen plant am Standort der mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) Südniedersachsen in Deiderode die Umstellung der Behandlung der biologischen Feinfraktion. Im Rahmen der Weiterentwicklung der MBA soll die bestehende Nassvergärung in eine Trockenfermentation (Chargen-/Batchverfahren) mit nachgeschalteter Tunnelkompostierung überführt werden.
               Die Ausführungsplanung, die Begleitung der Vergabe sowie der Bauausführung (Leistungsphasen 5 bis 9 sowie örtliche Bauüberwachung) soll von einem fachkundigen und erfahrenen Ingenieur erstellt beziehungsweise gewährleistet werden. Ferner sind weitere Besondere Leistungen zu erbringen.

Abfallzweckverband Südniedersachsen

street: Auf dem Mittelberge 1

street: Werner-Eisenberg-Weg 1


title: Schüttungen (Lifter)

description: Lieferung von 5 neuen Automatikschüttungen für MGB 60 bis 1 100 Liter, Anbau an genormte Müllwagenrückwände nach DIN 30731 (von Aufbauten zu Los 1), betriebsfertige Montage.

title: Aufbauten

description: 5 neue Müllfahrzeug-Heckladeraufbauten in Pressplattenausführung, geeignet zum Sammeln von Restmüll, PPK, LVP, Grünschnitt und Bioabfällen, ca. 23-24 m³, komplett, max. Fahrzeughöhe: 3 800 mm, Montage auf Niederflurfahrgestelle mit Buseinstieg, Auslieferung an KAW in Hameln.

title: Lieferung von Pressplattenaufbauten und automatischen Müllschüttungen (Lifter) für Niederflurfahrgestelle mit Buseinstieg.

description: Lieferung von 5 Pressplattenaufbauten, Montage auf Niederflurfahrgestelle mit Buseinstieg, Lieferung von 5 Automatikschüttungen und Montage an die zuvor benannten Hecklader-Aufbauten, Auslieferung an KAW in Hameln.

street: Ohsener Str. 98

Zöller-Kipper GmbH

street: Hans-Zöller-Straße 50-68

FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG

street: Feldhorst 4


name: Claus Wieben Bauunternehmen GmbH & Co. KG

title: Ausbau Kisdorfer Weg – 3.BA

description: Ausbau Kisdorfer Weg – 3. Bauabschnitt von insgesamt 3 Bauabschnitten: Erneuerung und Herstellung der Verkehrsanlage des Kisdorfer Weges in Kaltenkirchen (SH) inkl. der Geh- und Radwege, Erdbauarbeiten und die Erneuerung der Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen auf einer Straßenbaulänge von ca. 465 m.

title: Ausbau Kisdorfer Weg – 3.BA.

Stadt Kaltenkirchen

street: Holstenstr. 14


name: Gebäudemanagementbetrieb der Landeshauptstadt Saarbrücken - GMS

description:
Grundleistungen nach Teil 3 Objektplanung Abschnitt 1 (Gebäude und Innenräume) HOAI die Leistungsphasen 6-9 gemäß Anlage 10;
                  Teilleistungen – Aus Lph. 5, Anlage 10 HOAI
                  f) Überprüfen erforderlicher Montagepläne der vom Objektplaner geplanten Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung
                  — Aus Lph. 5, Anlage 14 HOAI
                  e) Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle
                  Besondere Leistungen
                  Nach Anlage 10 HOAI:
                  — Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Nachtragsangeboten;
                  — Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist
                  Nach Anlage 14 HOAI
                  — Kontrolle der Betonherstellung und -verarbeitung auf der Baustelle in besonderen Fällen sowie Auswertung der Güteprüfungen
                  — Betontechnologische Beratung.

title: Architekten- und Ingenieurleistungen zum Umbau und Sanierung des Stadions Ludwigspark in Saarbrücken.

description: Dienstleistungen gemäß Grund- ,Teil- und besondere Leistungen nach HOAI Teil 3 – Abschnitt 1 und Teil 4 – Abschnitt 1, Leistungsphasen 6-9, für Umbau und Sanierung des Stadions Ludwigspark in Saarbrücken.

street: Bahnhofstraße 32


name: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

title: 81219301_Central project evaluations: Energy; framework agreement 12 of 12.

description:
We awarded framework agreements covering a 2 years period for mid-term and final central project evaluations. The objective was to establish a pool of contractors whereas the number of contractors was not limited.
               This invitation to tender was one of 12 contract award procedures (framework agreements) covering different thematic areas. A separate pool of contractors was established for each contract award procedure. Bidders may be freelance /self-employed persons or consulting firms.
               At the time of this invitation to tender, the precise dates /time of each evaluation have not been specified. Additional evaluations may also be possible.

street: Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5

Global21 Consuling SARL

countryName: FR

Breternitz, Hartwig

countryName: ES

Exergia SA

countryName: GR


name: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Servicestelle Vergabe

title: Rechtliche Begleitung/Beratung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) bei der Umsetzung von ÖPP-Projekten im Bundesfernstraßenbau.

description: Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) plant nach den bereits laufenden ÖPP-Projekten im Bundesfernstraßenbau der 1. und 2. Staffel sowie einzelnen Projekten der „Neuen Generation“ weitere, in Vorbereitung befindliche ÖPP-Projekte aus der 2. Staffel und der Neuen Generation von unterschiedlichem Zuschnitt auf den Markt zu bringen. Da bei den anstehenden ÖPP-Projekten eine Fortentwicklung und Optimierung des bisherigen Modells sowie die Entwicklung alternativer ÖPP-Geschäftsmodelle angestrebt wird, besteht seitens BMVI ein Bedarf für die Beratung in besonders komplexen rechtlichen Fragestellungen. Der AN hat mit den Auftragsverwaltungen der Länder bzw. der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES), der Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG) und den weiteren, an dem jeweiligen Projekt beteiligten Beratern des BMVI (bspw. ingenieurtechnischen Beratern) jederzeit zu kooperieren. weitere Angaben siehe Vergabeunterlagen.

street: Robert-Schuman-Platz 1

Norton Rose Fulbright LLP

street: Avenue Louise 489

countryName: BE


name: Land Berlin – SILB Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin, vertreten durch die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH

description:
Die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH möchte auf der Liegenschaft Lobeckstr. 76 in 10969 Berlin voraussichtlich zum 1.8.2017 eine Neuvermietung der Mensa mit einer mietvertraglichen Festlaufzeit von zunächst 3 Jahren vornehmen. Am vorgenannten Standort sind insgesamt ca. 870 Personen zu versorgen. Die Kantinenfläche beträgt ca. 71 m2, bestehend aus Küche, Toiletten und Nebenflächen. Küchentechnik ist vorhanden.
Die Bewirtschaftung der Mensa soll durch einen externen Mieter/Betreiber/Bewirtschafter erfolgen.
Eine Miete sowie Betriebskosten sind nicht zu zahlen.
Wir bitten Sie, bis 23.5.2017 Ihre Bewerbung bei uns einzureichen. Später bekundetes Interesse an der Mensa können wir im Bewerbungsprozess nicht berücksichtigen.

title: Vergabe einer Dienstleistungskonzession – Mensabewirtschaftung Liegenschaft Lobeckstr. 76 in 10969 Berlin (Abschluss eines Mietvertrages).

street: Warschauer Str. 41/42


title: VOB-Verfahren GU/GÜ

description:
Die städtische Wohnungsbau GmbH in Lahr plant die Modernisierung einer Wohnanlage im Kanadaring in Lahr. Das Gesamtprojekt umfasst mehrere Maßnahmen.
                  Ziel dieses Verfahrens ist die Vergabe von Generalunternehmer/-übernehmer-Leistungen nach VOB/A EU, für die Maßnahme Kanadaring 79-91. Auftragsgegenstand ist die Ausführungsplanung und Bauausführung von Modernisierungsmaßnahmen innerhalb der Gebäude Kanadaring 79, 81/83, 85/87 und 89/91. Die Gebäude 81/83 und 85/87 sind baugleich. Der Grundriss des Gebäudes 91 stellt zweimal den Grundriss des Gebäudes 79 dar.
                  Der Generalunternehmer/-übernehmer übernimmt im Wesentlichen die Sanierung der Wohneinheiten, sowie die übergeordnete Erschließung der technischen Gebäudeausstattung bis zu den Übergabestellen im Keller. Die Federführung für Leistungen innerhalb der Wohneinheiten hat der Generalunternehmer/-übernehmer. Die Umsetzung der Maßnahmen außerhalb der Wohneinheiten erfolgt separat, durch einen externen Planer. Da die Ausführung der Leistungen parallel erfolgt, besteht Abstimmungsbedarf zwischen dem Generalunternehmer/-übernehmer und dem externen Planer beziehungsweise mit den ausführenden Unternehmen.
                  Der Bauantrag für die geplante Maßnahme wurde bereits genehmigt.
                  Sämtliche Baumaßnahmen müssen im bewohnten Zustand umgesetzt werden. Dadurch ergeben sich für den Generalunternehmer/-übernehmer erhöhte Anforderungen an die Koordination der Baumaßnahmen.
                  Die einzelnen Gebäude haben eine Wohnfläche zwischen ca. 950 qm und ca. 1.850 qm. Insgesamt sind in den vier Gebäuden 56 Wohneinheiten untergebracht. Die Sanierungsmaßnahmen umfassen vor allem die Vergrößerung und Neugestaltung der Bäder, die Erneuerung der Heizungsanlagen inklusive der Erschließung bis zu den zentralen Übergabestellen im Keller und die Modernisierung der Elektroverkabelung.
                  Die bestehenden, offenen Loggien werden zur Vergrößerung und Neugestaltung der Bäder ausgebaut. Hierzu werden die Absturzsicherungen zurück gebaut, die bestehende Außenwand zwischen Loggia und Bad abgebrochen und die Fassadenöffnung wird in Holzrahmenbauweise, inklusive Fenster, wieder geschlossen.
                  Geplante Auftragsvergabe: Juni 2017
                  Ziel der baulichen Fertigstellung: 28.2.2018
                  Mit der Leistungserbringung ist sofort nach Auftragserteilung zu beginnen.

title: Sanierung von vier Wohngebäuden innerhalb einer Wohnanlage in Lahr, Kanadaring 79-91. Europaweite öffentliche Ausschreibung für einen Generalunternehmer/-übernehmer nach VOB/A EG.

description:
Innerhalb einer Wohnanlage sollen vier Gebäude modernisiert werden. Die Modernisierung innerhalb der Wohneinheiten, hauptsächlich im Bereich der Bäder, soll an einen Generalunternehmer/-übernehmer vergeben werden. Alle Maßnahmen erfolgen im bewohnten Zustand.
Die Wohnfläche der einzelnen Gebäude beträgt zwischen ca. 950 m² und ca. 1 850 m². Insgesamt sind in den 4 Gebäuden 56 Wohneinheiten untergebracht.

Städtische Wohnungsbau GmbH Lahr

street: Turmstraße 12


title: Dasabuvir und Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir.

description: Gegenstand dieser Veröffentlichung ist der Abschluss eines Rabattvertrages gem. § 130 c SGB V über die Wirkstoffe Dasabuvir und Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir (ATC: J05AX16, J05AX67).


title: Lüftungsinstallationen

description:
Lüftungsinstallationen – Mensa: 1 Lüftungsanlage, Volumenstrom von 11 000 m3/h u. thermodynam. Luftbehandlungsfunktion (für Aufenthaltsräume), 1 Abluftanlage (für Küche) Volumenstrom von 3.600 m3/h, Anschluss 2 bauseits gelieferter Ablufthauben (für Küche), Entlüftung WC-Räume mit 2 Dachventilatoren, Entlüftung Batterieraum mit 1 Rohrventilator.
                  570 m2 Kanalfläche,
                  250 m Wickelfalzrohr,
                  31 Brandschutzklappen,
                  6 Volumenstromregler variabel,
                  6 Volumenstromkonstanthalter,
                  14 Rohrschalldämpfer,
                  5 Kulissenschalldämpfer,
                  86 Luftdurchlässe.
                  Lüftungsinstallationen – Schule: 1 Lüftungsanlage, Volumenstrom von 6 800 m3/h u. thermodynam. Luftbehandlungsfunktion (für Aufenthaltsräume und Aula), 9 Fassadenlüftungsanlagen (für Klassenräume), Entlüftung WC-Räume mit 1 Dachventilator.
                  430 m2 Kanalfläche,
                  450 m Wickelfalzrohr,
                  51 Brandschutzklappen,
                  1 Volumenstromregler variabel,
                  13 Volumenstromkonstanthalter,
                  26 Rohrschalldämpfer,
                  3 Kulissenschalldämpfer,
                  99 Luftdurchlässe.
                  Ausführung: 9.10.2017 – 29.6.2018.

title: Lüftungsinstallationen.

description:
Lüftungsinstallationen – Mensa: 1 Lüftungsanlage, Volumenstrom von 11 000 m3/h u. thermodynam. Luftbehandlungsfunktion (für Aufenthaltsräume), 1 Abluftanlage (für Küche) Volumenstrom von 3.600 m3/h, Anschluss 2 bauseits gelieferter Ablufthauben (für Küche), Entlüftung WC-Räume mit 2 Dachventilatoren, Entlüftung Batterieraum mit 1 Rohrventilator.
               570 m2 Kanalfläche,
               250 m Wickelfalzrohr,
               31 Brandschutzklappen,
               6 Volumenstromregler variabel,
               6 Volumenstromkonstanthalter,
               14 Rohrschalldämpfer,
               5 Kulissenschalldämpfer,
               86 Luftdurchlässe.
               Lüftungsinstallationen – Schule: 1 Lüftungsanlage, Volumenstrom von 6.800 m3/h u. thermodynam. Luftbehandlungsfunktion (für Aufenthaltsräume und Aula), 9 Fassadenlüftungsanlagen (für Klassenräume), Entlüftung WC-Räume mit 1 Dachventilator.
               430 m2 Kanalfläche,
               450 m Wickelfalzrohr,
               51 Brandschutzklappen,
               1 Volumenstromregler variabel,
               13 Volumenstromkonstanthalter,
               26 Rohrschalldämpfer,
               3 Kulissenschalldämpfer,
               99 Luftdurchlässe.
               Ausführung: 9.10.2017 – 29.6.2018.

Gemeinde Gäufelden

street: Rathausplatz 1

name: Gemeindeverwaltung Gäufelden – Ortsbauamt

Vochatzer Anlagenbau + Engineering

street: An der Steige 22-24


description: Im Grundwasserabstrom der ehemaligen chemischen Reinigung „Schaedla" in Heidelberg wurde eine erhebliche Kontamination mit leicht flüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW) festgestellt. Zur Sanierung des Grundwassers wurde die hydraulische Sicherung des Schadens als geeignete Maßnahme identifiziert. Eine entsprechende Sanierungsanlage ist seit 2008 in Betrieb. Für Betrieb und Wartung dieser Anlage wird ein Vertragspartner gesucht.

title: Wartung und Betrieb Grundwasserreinigungsanlage Schaedla.

description: Wartung und Betrieb der Grundwasserreinigungsanlage Schaedla auf dem Betriebshof der Stadt Heidelberg.

Stadt Heidelberg

street: Postfach 105520

Sax+Klee GmbH Bauunternehmung

street: Dalbergstraße 30-34


description: Bauüberwachung GA Strecke 1901.

description:
Bauüberwachung Strecke 1901 Braunschweig – Bad Harzburg.
               Leistungsbeschreibung örtliche Bauüberwachung:
               Fachtechnische / bauvertragliche Leistungen, Eisenbahnbetriebliche Leistungen und Sicherungsüberwachung

DB Netz AG (Bukr 16)

street: Theodor-Heuss-Allee 7


name: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt

description:
Veröffentlichung als Ersatz gemäß § 135 (3) GWB in diesem Formular, da es kein EU-Formular gibt:
Interimsweise Fortführung des bestehenden Vertrags zur Dienstleistung Betrieb (Managed Service) der Kommunikationsinfrastruktur, insbesondere Kommunikationsanlagen und -server,Endgeräte, Firewallsysteme, aktive Netzkomponenten, ca. 11 000 Ports im Zeitraum 1.4.2017 bis 31.12.2017. Gesamtvolumen ca. 2 500 000 EUR.
Auftraggeber / Ansprechpartner
Landeshauptstadt Düsseldorf
Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Herr Uwe Austermühl
Akademiestr. 2, 40213 Düsseldorf
Tel.: +49 2118992193
Fax.: +49 2118932193
beabsichtigter Auftragnehmer
T-Systems International GmbH
Sales Public Sector & Healthcare
Vertriebssegment Länder & Kommunen
Sales Manager
Dipl. Ing. (FH) Ronny Steinhoff
Hausanschrift: Heerdter Lohweg 35; 40549 Düsseldorf
Telefon: +49 211 / 8859 – 6044
Fax: +49 211 / 8858859 – 6256
Mobil: +49 160 3661447
mailto: ronny.steinhoff@t-systems.com
Internet: http://www.t-systems.com

title: Interimsvertrag – Betrieb Kommunikationsinfrastruktur.

description:
Veröffentlichung als Durchführung gemäß § 135 (3) GWB in diesem Formular, da es kein EU-Formular für diesen Fall gibt:
Interimsweise Fortführung eines bestehenden Vertrags zur Dienstleistung für Betrieb (Managed Service) der Kommunikationsinfrastruktur, insbesondere Kommunikationsanlagen und -server, Endgeräte, Firewallsysteme, aktive Netzkomponenten, ca. 11 000 Ports im Zeitraum 1.4.2017 bis 31.12.2017. Gesamtvolumen ca. 2 500 000 EUR.

street: Rathausufer 8

T-Systems International GmbH

street: Heerdter Lohweg 35


title: Ingenieurleistungen für die Bestandsprüfung privater Grundstücksentwässerungsanlagen.

description:
Der Auftraggeber betreibt für die Schmutzwasserableitung und -reinigung die zentrale Kläranlage und den Ringkanal rund um den Starnberger See sowie die Ortsnetze in den Mitgliedskommunen. Da der Auftraggebereinen erhöhten Fremdwasseranteil zu verzeichnen hat, hat er ein Konzept zur Fremdwasserreduzierung im Verbandsgebiet entwickelt. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Fremdwasserkonzeptes liegt darin, dass der Auftraggeber die Bestandsprüfung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen der Bürger durchführen darf.
               Vor diesem Hintergrund beabsichtigt der Auftraggeber, die Ingenieurleistungen für die Bestandsprüfung privater Grundstücksentwässerungsanlagen in 3 Losen zu vergeben und 3 Rahmenvereinbarungen (eine je Los) für eine Laufzeit von 2 Jahren mit der Option einer zweimaligen Verlängerung um jeweils ein weiteres Jahr abzuschließen.

Abwasserverband Starnberger See

street: Am Schloßhölzl 25

name: Herr Simon Kopp, Arnecke Sibeth Dabelstein

Dorsch International Consultants GmbH

street: Landsberger Str. 368

rohrtec consult gmbh

street: Ohlmüller Straße 20

ISAS GmbH

street: Rupprechtstraße 3 ½


name: Gänßle + Hehr Landschaftsarchitekten PartGmbB

name: Neubau Warmfreibad Greifenberg – Tragwerksplanung §49 – §52

description:
Gegenstand dieser Ausschreibung sind Freianlagen-Planungsleistungen gem. HOAI §38 – §40, Leistungsphasen 1-9.
                  Die Planungsleistungen werden im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens mit vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb vergeben.
                  Besondere Leistungen können abgefragt werden.

title: Neubau Warmfreibad Greifenberg, Freianlagenplanung gem. HOAI §38 – §40.

description:
Das bestehende, stark sanierungsbedürftige landkreiseigene Warmfreibad Greifenberg soll abgebrochen und etwas versetzt auf dem selben Grundstück neu errichtet werden.
Gegenstand des Vergabeverfahrens ist die Vergabe der Leistungsphasen 1-9 (Freianlagenplanung). Die Vergabe der jeweiligen Leistungsphasen erfolgt stufenweise. Zunächst werden die Freianlagenplanungsleistungen gem. HOAI § 38 – § 40 für die Leistungsphasen 1-2 beauftragt.
Diese Vorplanung dient als Grundlage für die Aufstellung eines Bebauungsplans für dieses Grundstück. Nach der Fertigstellung der Vorplanung soll ein Teil der überschüssigen Fläche mit veränderter Nutzung abverkauft werden.
Ausführungszeitraum (geplant): Planungsbeginn Sommer 2017, Ausführungsbeginn Frühjahr 2018, Eröffnung Bad (geplant): Mai 2019.
Gesamtbudget (Kostengruppen 200-700): rd. 4 800 000 EUR netto.

street: Von-Kühlmann-Str. 15

name: Landratsamt Landsberg am Lech, Von-Kühlmann-Str. 15, 86899 Landsberg am Lech


name: OST BAU; Osterburger Straßen-, Tief und Hochbau GmbH

name: Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt Regionalbereich Süd

description:
B 180N, OU Hettstedt 3. PA-KN JVA Volkstedt, BW 0740 Brücke über die MBB + BW 0750 Brücke über Geh- und Radweg – Neubau.
Umfang der Leistung:
Hauptabmessungen BW 0740:
Konstruktionsart: 1-feldrige Stahl-Stahlbetonverbundbrücke mit Flachgründung, Gesamtlänge zw. Endauflagern: 27,48 m
lichte Weite zw. Widerlagern: 25,98 m,
Breite zwischen den Geländern: 16,35 m
kleinste lichte Höhe: 5,33 m,
Brückenfläche: 449,30 m²,
Kreuzungswinkel: 57,31 gon (Bahn/Straße),
Einwirkung/Bemessung: DIN EN 1991-2 mit DIN EN 1991-2/NA„Straßenverkehr“ in Verbindung mit ARS 22/2012.
Hauptabmessungen BW 0750:
Konstruktionsart: 1-feldriges Stahlbetonrahmenbauwerk mit Flachgründung, Gesamtlänge zw. Endauflagern: 5,70 m
lichte Weite zw. Widerlagern: 5,00 m,
Breite zwischen den Geländern: 16,35 m
kleinste lichte Höhe: 3,00 m,
Brückenfläche: 93,20 m2

Kreuzungswinkel: 97,32 gon
Einwirkung/Bemessung: DIN EN 1991-2 mit DIN EN 1991-2/NA„Straßenverkehr“ in Verbindung mit ARS 22/2012.

title: B 180N, OU Hettstedt 3.PA, BW 0740 + BW 0750 – Neubau.

description: B 180N, OU Hettstedt 3. PA – KN JVA Volkstedt, BW 0740 Brücke ü. d. MBB + BW 0750 Brücke über Geh-und Radweg – Neubau.

street: An der Fliederwegkaserne 21

street: Am Schaugraben / 5


title: Fahrplan 2

description: Schülerbeförderung innerhalb der Stadt Bottrop von und zur Schule am Tetraeder für die Dauer eines Jahres (Fahrplan 2).

title: Fahrplan 1

description: Schülerbeförderung innerhalb der Stadt Bottrop von und zur Schule am Tetraeder für die Dauer eines Jahres (Fahrplan 1).

title: Beförderung von Schülern von und zur Schule am Tetraeder.

description: Schülerbeförderung.

Stadt Bottrop

street: Ernst-Wilczok-Platz 2

Auto Krein Taxen & Omnibusse

street: Teutoburger Str. 236


description:
In order to increase mitigation ambition amongst partner countries and contribute to enhanced action in the fields of LEDS, NAMAs, NDCs and MRV plans and systems, the Partnership on Transparency in the Paris Agreement and the UNDP LECB Programme examined a selection of more than 100 case studies in a database, which demonstrate how mitigation actions are being effectively designed and implemented across a range of national contexts (https://www.transparency-partnership.net/gpa ).
                  The overall objective of the assignment is to enhance the database (https://www.transparency-partnership.net/gpa). To this end, 81 new good practice case studies will be included into the database. Besides, the thematic focus will be expanded to include case studies on climate change adaptation. The objective of the assignment is to a) identify, analyse and prepare 36 new case studies as well as b) identify 45 already existing and documented case studies (overall 81 new cases) and include them into the good practise database. In contrast to the first two rounds of the good practice analysis, this will not be a one-time activity (addition of x number case on date y), but a continuous task over the contract period. The second objective of the assignment is to better understand how good practice case studies contribute to increasing climate action/ambition. To this end, the vendor will prepare three policy briefs, which will analyse how good practices help policy makers to make better informed decisions. The first policy brief will focus on how success factors have been successfully impacted the design of ambitious climate mitigation and MRV projects, the second brief will show how good practice cases helped to promote the UNFCCC negotiations (focus on the adoption of the Paris Agreement), and the third brief will analyse existing good practice cases and identify lessons learnt and success factors for certain sectors.

title: 81213303-Identification and analysis of good practice examples from int. GHG.

description: The support project for the Implementation of the Paris Agreement (SPA) supports countries in the implementation of the Paris Agreement by strengthening capacities of partner countries for implementing NDCs and for their transparency systems, as well as by further building trust among parties. It comprises 2 components: (1) strengthen the coordination of the work processes within the IKI NDC Support Cluster and; (2) continue promotion of global exchange of knowledge and integration of lessons learned and activities of the Partnership on Transparency in the Paris Agreement into the NDC Support Cluster.

street: Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5


description: Die Baumaßnahme gliedert sich in 3 Teilbereiche. Erstens die Grundschule, zweitens den sogenannten Wabenbau und drittens die Turnhalle. Die Generalsanierung umfasst alle Bereiche, geteilt in 2 Bauabschnitte. Erstens die Grundschule mit Wabenbau und zweitens die Turnhalle. Die Bauabschnitte werden ohne zeitliche Unterbrechung ausgeführt. Die Leistungen umfassen die Zimmer- und Holzbauarbeiten für alle Bereiche. Im Einzelnen sind die Leistungen dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

title: Zimmer- und Holzbauarbeiten

description: Generalsanierung der Grundschule Hannberg, Gemeinde Heßdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt

Gemeinde Heßdorf

street: Hannberger Str. 5


title: WAN Anbindungen zu Außenstellen

description:
Anmietung von EthernetConnect-Leitungen (oder vergleichbar) von der Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf zu neun Außenstellen mit verschiedenen Bandbreiten
1. 10 M 5 Mbit/s
2. 10 M 10 Mbits/s
3. 10 M 5+5 Mbit/s
4. 100 M 10 Mbit/s
5. 100 M 50 Mbit/s.

title: WAN Anbindungen zu Außenstellen.

description: WAN Anbindungen zu Außenstellen.

Bezirksregierung Düsseldorf

street: Cecilienallee 2


title: Errichtungen von Wohnungen im sozialen Wohnungsbau „BU 14 Ober der Herrenwiese“ zur Deckung des dringenden Bedarfes an Sozialwohnungen und Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen.

description: Planung und schlüsselfertige Errichtung von Wohnungen im sozialen Wohnungsbau in modularer Bauweise Anzahl der Wohnungen: ca. 42-50 Besondere Anforderungen: Passivhausstandard.

Stadtverwaltung Trier

street: Am Augustinerhof, Verw.-Geb. VI

Kleusberg GmbH & Co. KG

street: Wisserhof 5


name: Stadt Nördlingen – Eigenbetrieb Stadtwerke Nördlingen

description:
Lieferung elektrischer Energie für:
                  a) 2 Mittelspannungsanlagen mit Leistungsmessung, jährlich ca. 420 000 kWh,
                  b) 5 Niederspannungsabnahmestellen mit und ohne Leistungsmessung, jährlich ca. 201 000 kWh,
                  c) ca. 37 Kleinanlagen, jährlich ca. 241 000 kWh,
                  mit einem Mindestanteil an Ökostrom von 50 %, alternativ (wie den Anlagen 1 A-D vermerkt) 100 %.

title: Lieferung elektrischer Energie für die Liegenschaften der Stadtwerke Nördlingen.

street: Marktplatz 1


title: Fahrgestell

description: 1 Fahrgestell für Feuerwehrfahrzeug LF 10 nach EN 1846, DIN 14502 und DIN 14530 Teil 5

title: Beladung

description: Beladung für ein Feuerwehrfahrzeug LF 10 nach EN 1846, DIN 14502 und DIN 14530 Teil 5 ohne Tragkraftspritze

title: Aufbau

description: 1 Aufbau für ein Feuerwehrfahrzeug LF 10 nach EN 1846, DIN 14502 und DIN 14530 Teil 5

description: Lieferung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 mit Zusatzbeladung nach EN 1846, DIN 14502 und DIN 14530 Teil 5.

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

street: Theodor-Körner-Straße 14

Magirus GmbH

street: Graf-Arco-Straße 30


name: Geomagic GmbH, Maximilianallee 4, 04129 Leipzig

description: Die Ausschreibung SCOUP@TenneT umfasst die Erstellung eines Pflichtenheftes, sowie die anschließende Implementierung des IT-Systems gemäß der Implementierungsvorgaben für Dienstbarkeiten/Grundstücksrechten sowie Nebenbestimmungen aus den Genehmigungsdokumenten der TenneT.

title: SCOUP@TenneT.

TenneT TSO GmbH

street: Bernecker Straße 70


name: FDS Fischer Dienstleistung mit System GmbH

title: Glasreinigung

description: Los 2: Glasreinigung Grundschule + Gymnasium Glasflächen mit 2 052,87 m² Sichtschutz mit 344,63 m² Turnhalle mit 230,42 m.

title: Unterhalts- und Grundreinigung.

description: Los 1: Unterhalts- und Grundreinigung Grundschule mit 2 452,62 m² und 293 197,53 m² Jahresreinigungsfläche Gymnasium mit 7 288,18 m² und 925 426,65 m² Jahresreinigungsfläche Turnhalle mit 1 960,38 m² und 271 968,18 m² Jahresreinigungsfläche.

title: Unterhalts- und Glasreinigung

title: Gebäudereinigung PLUS Energieschule Rostock.

description: Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung für die PLUS Energieschule in Rostock Reutershagen.

Hansestadt Rostock Bauamt

street: Holbeinplatz 14

street: Gewerbeallee 37

ARS Cleaner & Security GmbH

street: Holzweg 2


name: Karl Schubert Schule Leipzig, Freie Waldorfschule e. V.

description:
— 96 Stk. Innentüren mit Holzwerkstoff-Umfassungszarge,
                  — 12 Stk. Brandschutztüren mit Holzwerkstoff-Umfassungszarge,
                  — 6 Stk. Holz-Glas-Blendrahmentüren bzw. -elemente aus Vollholz,
                  — 10 Stk. Brandschutzelemente als Holz-Glas-Blendrahmenkonstruktion aus Vollholz,
                  — 6 Feststellanlagen, 2 Freilaufeinrichtungen und Zubehör,
                  — Türbeschläge.

title: Innentüren.

description: Die Karl Schubert Schule Leipzig, Freie Walddorfschule e. V. plant den Neubau eines Schulgebäudes. Das Schulgebäude ist freistehend und wird 2-geschossig in Massivbauweise mit Flachdach errichtet. Die Ausführung erfolgt in Massivbauweise. Die Maximalausdehnung des Gebäudes beträgt in L x B ca. 69 x 57 m. Die Traufhöhe beträgt ca. 9,10 m. Das Gebäude wird über 2 Treppenhäuser mit gewendelten StB-Treppen erschlossen. Die lichten Raumhöhen des Gebäudes betragen im Rohbau ca. 4,30 m im EG sowie ca. 3,30 m im OG. Der Baukörper ist aufgegliedert und bewegt gestaltet. Es gibt es im Grundriss nur wenige rechtwinklige Situationen. Das Gebäude ist als Sonderbau in die Gebäudeklasse 3 nach SächsBO einzuordnen. Teilbereiche des Gebäudes gelten als Versammlungsstätte. Die termingerechte Fertigstellung des Bauvorhabens ist für die Bauherrin deshalb von besonderer Wichtigkeit, da bei jedweder Verzögerung der Inbetriebnahme kostenintensive Interimsräumlichkeiten angemietet werden müssten.

street: Raschwitzer Str. 4


name: Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft mbH & Co. KG

description:
Winterdienst auf freier Strecke der Bundes- und Landesstraßen (258 km):
                  ca. 35 000 km Bereitschaftsfahrten; ca. 150 000 km Streuen und Räumen; Beschaffung und Lagerung von ca. 4 500 t Streusalz, ca. 1 500 t Sole und ca. 25 t abstumpfende Streustoffe (Splitt); ca. 8,27 km Schneezäune beschaffen, je Saison aufstellen, unterhalten, abbauen und lagern
                  Störungsbeseitigung auf freier Strecke und Ortsdurchfahrten der Bundes- und Landesstraßen (368 km):
                  Beschilderung reparieren; Gefahrenstellen absichern; Baumfällung und –beräumung; Reinigung von Verkehrsflächen, Leitpfosten und Verkehrszeichen.

title: Winterdienst und Störungsbeseitigung auf Bundes- und Landesstraßen 2017 – 2022 im Amtsbereich des SBA Mittelthüringen, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

description:
Winterdienst über 5 Saisons auf Bundes- und Landesstraßen (Freie Strecke).
Störungsbeseitigung über 5 Jahre auf Bundes- und Landesstraßen (Freie Strecke und Ortsdurchfahrten).

Straßenbauamt Mittelthüringen

street: Hohenwindenstraße 14

street: Wandersleber Straße 15


name: Landeshauptstadt Dresden, GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung

description:
1 St. zweiflüglige Stahl-Glas Türelemente T30 RS-2 mit Feststellanlage mit Oberlicht, feststehenden Seitenteilen und Segmentbogen; 7 St. einflüglige Stahl-Glas Türelemente T30 RS-1 mit Feststellanlage bzw. Freilauftürschließer z.T. mit Oberlichtern, feststehenden Seitenteilen und Segmentbogen; 4 St. zweiflüglige Stahl-Glas Türelemente RS-2 mit Feststellanlage z.T. mit Oberlichtern und feststehenden Seitenteilen; 6 St. einflüglige Stahl-Glas Türelemente RS-1 mit Feststellanlage bzw. Freilauftürschließer z.T. mit Oberlichtern und feststehenden Seitenteilen; Zusatzkomponenten wie Haftmagnete in Wand- und Bodenmontage, Deckenrauchmelder, Handtaster, Bodentürstopper; ca. 345 lfm Verleistungen der Türelemente mit Stahl-Winkelprofil.
Zwischenfristen Los 20 Innentüren Stahl-Glas:
Die Leistungserbringung verteilt sich zeitlich gestaffelt auf mehrere, sich teils überschneidende Baustufen (Bauphasen) mit Arbeitsunterbrechungen.
Die Leistungen sind abschnittsweise, z.B. fassaden- oder geschossweise, zeitlich gestaffelt nach Baufortschritt zu erbringen, im Zusammenhang mit den Arbeiten weiterer Gewerke.
Durch diese Abhängigkeiten ist keine durchgehende Leistungsabarbeitung zu gewährleisten.
Planungsvorbereitung:
— Werkplanungen und technische Klärung allgemein: die Werkplanungen des AN sind der Bauüberwachung des AG frühzeitig zur Prüfung und Bestätigung vorzulegen. Für die Prüfung und ggf. notwendige Korrektur ist ein Vorlauf von mindestens 4 Wochen vor den Bestellungen vorzuhalten. Darüber hinaus sind die Werkplanungen auf Aufforderung des AG bzw. der Bauüberwachung innerhalb von 2 Wochen durch den Auftragnehmer vorzulegen.
— Werkplanungen, technische Klärungen Bestandsbau Haus A: 18.05.17 – 02.06.17,
— Werkplanungen, technische Klärungen Anbau Haus A: 24.07.17 – 04.08.17,
— Werkplanungen, technische Klärungen Neubau Haus N: 24.07.17 – 04.08.17.
Baustufe 5-ITSG1 (26.06.17 – 07.07.17):
— Bestandsbau Haus A: systeminterne Verkabelungen (unter Putz).
Baustufe 5-ITSG2 (14.08.17 – 22.09.17):
— Bestandsbau Haus A: Einbau Innen-Rahmentüren,
— Anbau Haus A: systeminterne Verkabelungen (unter Putz),
— Neubau Haus N: systeminterne Verkabelungen (unter Putz).
Baustufe 6-ITSG3 (06.11.17 – 08.12.17):
— Neubau Haus N: Einbau Innen-Rahmentüren,
— Anbau Haus A Ebene 0 Werkraum: Einbau Innen-Rahmentür.
Baustufe 7-ITSG4 (05.02.18 – 09.02.18):
— Anbau Haus A Ebene 1-2 an Verbinder: Einbau Innen-Rahmentüren.
Baustufe 7-ITSG5 (11.04.18 – 04.05.18 ):
— Alle Teilobjekte: Komplettierung Verkabelung, Griffe, Schließer, Taster, Freilauftürschließer, Feststellanlagen,
— Alle Teilobjekte: Glasflächenkennzeichnung,
— Alle Teilobjekte: Inbetriebnahmen.
Baustufe 7-ITSG6 (05.05.18 – 31.05.18):
— Alle Teilobjekte: Restleistungen.
Vorlage Urkalkulation auf gesondertes Verlangen.

title: 40_39. Grundschule_FL 20 Innentüren Stahl – Glas.

description: Fachlos 20 Innentüren Stahl – Glas.

street: Postfach 120020

BRE Brandschutzsysteme + Metallbau

street: Herrfurthstraße 8


description:
Lieferung eines Feuerwehr Rettungstreppenfahrzeugs (RTF).
Das Rettungstreppenfahrzeug soll so konzipiert sein, dass es der Flughafenfeuerwehr den Zugang in Flugzeuge innerhalb der zeitlichen Vorgabe gemäß ICAO-Annex 14, Chapter 9 (technisches Equipment, Eingreifzeiten) ermöglicht. Weiterhin soll die Rettungstreppe kurzfristig zu Rettungs- bzw. Evakuierungsmaßnahmen auch außerhalb der befestigten Flugbetriebsflächen einsetzbar sein.
Die Rettungstreppe ist auf ein Allradfahrgestell aufzubauen; zutreffende Bestimmungen gemäß DIN 14502 Teil 2 und Geländefähigkeit sind zu erfüllen.
Die Rettungstreppe, sowie die feuerwehrtechnische Zusatzausstattung müssen den anerkannten Regeln der Technik, den geltenden Vorschriften und Richtlinien entsprechen, insbesondere:
— der Maschinenrichtlinie in der jeweils gültigen Fassung;
— den Richtlinien des Vereins Deutscher Maschinenbauanstalten (VDMA);
— dem Gesetz über technische Arbeitsmittel;
— den gültigen DIN-Bestimmungen Luftfahrtbodengeräte: EN12312-1; EN1915-1, EN1915-2;
— den Richtlinien des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE);
— Geräteproduktsicherheitsgesetz in der jeweils gültigen Fassung;
— Gefährdungsanalyse nach EN 414.
Geräteräume sowie sonstige An- bzw. Einbauten sind mindestens spritzwassergeschützt herzustellen. Hohlräume sind durch Hohlraumversiegelung mit Langzeitwirkung über 15 Jahre zu behandeln, auf gute Reinigungsmöglichkeiten ist zu achten, es sind „Schmutzecken“ zu vermeiden.
Die Standsicherheit muss gemäß EN191512 bis zu einer Windlast von mind. 40 KN (20,57 m/Sek.) sichergestellt sein.
Die Einsatzhöhen bzw. die Höhenverstellbarkeit der oberen Plattform und der vorgebauten Hubplattform sind so auszulegen, dass „Abfertigungshöhen“ von mind. 1 000 mm bis mind. 8 100 mm erreicht werden können.

title: Feuerwehr Rettungstreppenfahrzeug (RTF).

description:
Lieferung eines Feuerwehr Rettungstreppenfahrzeugs (RTF).
Das Rettungstreppenfahrzeug soll so konzipiert sein, dass es der Flughafenfeuerwehr den Zugang in Flugzeuge innerhalb der zeitlichen Vorgabe gemäß ICAO-Annex 14, Chapter 9 (technisches Equipment, Eingreifzeiten) ermöglicht.
Weiterhin soll die Rettungstreppe kurzfristig zu Rettungs- bzw. Evakuierungsmaßnahmen auch außerhalb der befestigten Flugbetriebsflächen einsetzbar sein.
Die Rettungstreppe ist auf ein 4x4 Allradfahrgestell aufzubauen; zutreffende Bestimmungen gemäß DIN 14502 Teil 2 und Geländefähigkeit sind zu erfüllen.
Die Rettungstreppe, und die feuerwehrtechnische Zusatzausstattung müssen den anerkannten Regeln der Technik, den geltenden Vorschriften und Richtlinien entsprechen.
Die Einsatzhöhen bzw. die Höhenverstellbarkeit der oberen Plattform und der vorgebauten Hubplattform sind so auszulegen, dass „Abfertigungshöhen“ von mind. 1 000 mm bis mind. 8 100 mm erreicht werden können.

Flughafen Hamburg GmbH

street: Flughafenstr. 1-3


description: Beförderung von Schülern nebst Aufsichtspersonal zum lehrplanmäßigen Schwimmunterricht im Seedammbad Bad Homburg.

description: Beförderung der Schüler nebst Aufsichtspersonal zum lehrplanmäßigen Schwimmunterricht im Seedammbad Bad Homburg.

description: Beförderung der Schüler nebst Aufsichtspersonal zum lehrplanmäßigen Schwimmunterricht im Taunusbad Usingen.

description: Beförderung der Schüler nebst Aufsichtspersonal zum lehrplanmäßigen Schwimmunterricht im Kurbad Königstein.

description: Beförderung der Schüler nebst Aufsichtspersonal zum lehrplanmäßigen Schwimmunterricht im Taunabad Oberursel.

title: Durchführung der Schülerbeförderung zu Schwimmbädern im Rahmen des regulären Sportunterrichts.

description:
Beförderung von ca. 3 100 Schülern nebst Aufsichtspersonal der allgemeinbildenden Schulen des Hochtaunuskreises zum lehrplanmäßigen Schwimmunterricht in vier Schwimmbäder im Kreisgebiet. Dabei handelt es sich überwiegend um Schüler/innen der Klassen 3 sowie der Jahrgangsstufe 6. Die Fahrten erfolgen vorwiegend vormittags, abgestimmt auf die schulspezifischen Unterrichts- bzw. Pausenzeiten.
               Betroffen sind 45 Schulstandorte und 4 Schwimmbäder im Hochtaunuskreis.
               Je Schulstandort wird ein Los gebildet (bei einer Schule 2 Lose); Angebote sind für eines, mehrere oder alle Lose möglich.
               Die Fahrten sind für das Schuljahr 2017/2018 ab der zweiten Schulwoche nach den Sommerferien (KW 34/2017) bis zum Beginn der Sommerferien 2018 (KW 25/2018) durchzuführen; in den Ferien finden keine Fahrten statt.


title: Schulbücher Bad Saulgau

description:
Schulbuchlieferung für die Schulen:
Willi-Burth-Schule, Helene-Weber-Schule.

title: Berufsschulen Sigmaringen

description:
Schulbuchlieferung für die Schulen:
Berta-Benz-Schule, Ludwig-Erhard-Schule, Albert-Reis-Schule.

title: Schulbuchlieferung.

description: Ausschreibung Schulbücher für die Beruflichen Schulen in Sigmaringen und Bad Saulgau. Die Schulbuchlieferung wird über 2 Schuljahre ausgeschrieben. Eine Verlängerungsoption um ein weiteres Schuljahr wird vereinbart.

Landratsamt Sigmaringen

street: Leopoldstraße 4

Erstling Lehr- und Lernmittel

street: Plauener Str. 163-165

Meersteiner GmbH

street: Schanzmauer 21


name: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

description:
Über die repräsentativen GDA-Betriebs- und Beschäftigtenbefragungen 2011 und 2015 liegen umfangreiche Daten vor über den Stand und Umfang ergriffener Maßnahmen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz in den Betrieben – insbesondere zu
                  — Gefährdungs- und Belastungssituation,
                  — Durchführung der Gefährdungsbeurteilung,
                  — Information und Unterweisung zum Arbeitsschutz,
                  — Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung,
                  — weiteres betriebliches Engagement für Sicherheit und Gesundheit,
                  — Kenntnisstand zum Vorschriften- und Regelwerk im Arbeitsschutz,
                  — Häufigkeit von anlassbezogenen Betriebsbesuchen der Aufsichtsdienste,
                  — Persönliche Sicherheitskultur und Gesundheitsverhalten.
                  Im engeren Sinne wurden bzw. werden GDA-bezogene Ergebnisse der Befragungen im Rahmen der GDA-Dachevaluation ausgewertet und aufbereitet.
                  Die Datensätze bieten über diese Auswertungen hinaus großes Potential
                  a) die Arbeitsschutzsituation von Betrieben und Beschäftigten differenziert nach Größenklassen, Branchen, Alter, Geschlecht etc. zu beschreiben
                  b) Einflussgrößen auf die Umsetzung von Arbeitsschutz zu ermitteln / entsprechende Hypothesen zu testen und
                  c) Anknüpfungspunkte für die Weiterentwicklung des institutionellen und betrieblichen Arbeitsschutzsystems und für die Gestaltung passgenauerer Interventionen heraus zu arbeiten.
                  Entsprechende vertiefende Analysen der Datensätze können die bisher vorhandenen Instrumente der BAuA-Arbeitsweltberichterstattung ergänzen und bieten eine weitere fundierte Grundlage für die Forschung und Politikberatung zur Wirkung und Wirksamkeit des Arbeitsschutzes(-systems).
                  Leistungspakete:
                  1) Vollständige und differenzierte Aufbereitung der Daten nach Struktur- bzw. soziodemografischen Merkmalen;
                  2) Analyse der Datensätze zu Einflussgrößen auf die Umsetzung von Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen;
                  3) Prüfung und Bewertung der Erhebungsinstrumente und Datensätze auf deren Geeignetheit, bestimmte Wirkmodelle/Wirkungstheorien abzubilden;
                  4) Ausarbeitung von Vorschlägen zur Weiterentwicklung der vorhandenen Erhebungsinstrumente oder ggf. Neuentwicklung von Erhebungsinstrumenten im Hinblick auf eine (vollständige) Abbildung relevanter Wirkmodelle / Wirkungstheorien im Kontext der BAuA Wirkungs- und Interventionsforschung.

title: Auswertung der Datensätze der GDA-Betriebs- und Beschäftigtenbefragung 2011 und 2015.

description:
„Auswertung der Datensätze der GDA -Betriebs- und Beschäftigtenbefragung 2011 und 2015“
(GDA = Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie).
Das hier beschriebene Vorhaben ist Teil eines Bündels von Aktivitäten im Rahmen des BAuA-Arbeits- und FuE-Programms 2014 – 2017 zur Analyse von Beschaffenheit, Umsetzungsstand und Wirkung von Strukturen und Strategien im Arbeitsschutz. Über die repräsentativen GDA-Betriebs- und Beschäftigtenbefragungen 2011 und 2015 liegen umfangreiche Daten vor über den Stand und Umfang ergriffener Maßnahmen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz in den Betrieben. Entsprechende vertiefende Analysen der Datensätze können die bisher vorhandenen Instrumente der BAuA-Arbeitsweltberichterstattung ergänzen und bieten eine weitere fundierte Grundlage für die Forschung und Politikberatung zur Wirkung und Wirksamkeit des Arbeitsschutzes(-systems).

street: Nöldnerstr. 40-42

Kantar Deutschland GmbH, Kantar Public

street: Landsberger Straße 284


description:
Eignungskriterien an den Auftragnehmer
                  — Der Auftragnehmer muss eine gültige Genehmigung gemäß § 15 StrlSchV besitzen. Eine Kopie dieser Genehmigung muss bei der Angebotsabgabe mit vorgelegt werden.
                  — Der Auftragnehmer muss im Besitz der Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung nach den §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung (AÜG) sein.
                  — § 123 Absatz 4 und in § 124 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen genannten Ausschlussgründe auf das Unternehmen nicht zutreffen
                  — Erklärung der Eintragung im Berufs- oder Handelsregister
                  — Bescheinigung über eine Haftpflichtversicherung
                  — Angaben zum Tarifvertrag
                  Eignungskriterien an das Personal
                  — zum Auftragsbeginn Arbeitnehmer des Bieters
                  — strahlenexponierte nach Kategorie A
                  — gültiger Strahlenpass
                  — gültige Zuverlässigkeitsüberprüfung Kategorie II (AtZüV) gem. §12 b AtG
                  — atemschutztauglich nach G 26.2
                  — abgeschlossene Ausbildung zur Strahlenschutzfachkraft (IHK)
                  — sichere Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift
                  — Höhentauglichkeit und körperliche Fitness
                  Zuschlagskriterien
                  Zu 50 % geht der Gesamtpreis in die Wertung ein, 50 % macht die persönliche berufliche Erfahrung jedes einzelnen Mitarbeiters aus.
                  — mehrjährige Erfahrung im Rückbau von kerntechnischen Anlagen
                  — Erfahrung beim Rückbau von Tritium-belasteten Systemen
                  — Erfahrung in der eigenverantwortlichen Betreuung von Rückbauarbeiten
                  — Erfahrung in der Durchführung von Messungen für die Freigabe von Reststoffen nach § 29 StrlSchV
                  — Erfahrung in der Durchführung von Messungen für das Herausbringen von Materialien nach § 44 StrlSchV
                  — Erfahrung in der Durchführung von Dosisleistungsmessungen
                  — Erfahrung in der Durchführung von Wischproben und Kontaminationsmonitormessungen
                  — Erfahrung im Umgang mit Raumluftüberwachungsmonitor
                  — Erfahrungen im Umgang mit dem PC (Word und Excel)
                  Die durchzuführenden Tätigkeiten sind nachfolgend beschrieben:
                  — Messung und Sicherstellung der Einhaltung der Personendosis, Ortsdosis, der zulässigen Kontaminationswerte und der genehmigten Emissionen im Restbetrieb und Rückbau
                  — Strahlenschutztechnische Begleitung der mit den betrieblichen und Rückbauaufgaben beauftragten Personen (Eigen- und Fremdpersonal) zum Schutz vor unzulässigen Kontaminationen, Inkorporationen und erhöhter Direktstrahlung
                  — Durchführung und Begleitung von Personendekontaminationsmaßnahmen
                  — Eigenverantwortliche Durchführung und Dokumentation von Messungen zum Herausbringen von Gegenständen gemäß § 44 StrlSchV
                  — Durchführung von Messungen zur Freigabe von Materialen und Gegenständen gemäß § 29 StrlSchV und Aufbereitung der Messergebnisse für das Freigabeverfahren
                  — Durchführung von Messungen zur Abgabe radioaktiver Reststoffe an die Nuklearen Entsorgungsbetriebe der JEN.

title: Arbeitnehmerüberlassung (ANÜ) über 5 Strahlenschutzfachkräfte.

description:
Die Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH, ist zuständig für den Rückbau aller stillgelegten kerntechnischen Anlagen am Standort Jülich. Alle damit verbundenen Aufgaben zur Entsorgung des radioaktiven Abfalls liegen ebenfalls in den Händen des Unternehmens.
               Die JEN mbH ist über das Forschungszentrum Jülich an das öffentliche Straßennetz angeschlossen.
               Die gemäß dieser Bekanntmachung zu erbringende Leistung ist die Überlassung von 5 Strahlenschutzfachkräften im Arbeitnehmerüberlassungsverhältnis:
               Der Auftrag ist in 5 Lose unterteilt. Es können für ein oder mehrere Lose Angebote abgegeben werden.
               Los 1 – 5: ANÜ je 1x Strahlenschutzfachkraft
               Leistungszeitraum:
               1.8.2017 – 31.12.2017 mit Option zur Verlängerung bis 31.12.2018
               Arbeitszeit:
               Montag – Donnerstag
               07:00 Uhr – 16:00 Uhr (abzgl. 30 Minuten Pause)
               Freitag
               7:00 Uhr – 12:00 Uhr (ohne Pause).

JEN mbH

street: Wilhelm-Johnen-Straße


title: Spengler- und Dachdeckerarbeiten BA3

description: Spenglerarbeiten Blechdach.

title: Spengler- und Dachdecker Mensa 3. Bauabschnitt

description: Spengler BA3

Landkreis Aichach-Friedberg

street: Münchener Str. 9

Schüngel metal systems gmbh

street: Am Weißen Berg 20


name: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

description:
Der AN hat folgende Leistungen zu erbringen:
                  AP 1: Festnetz-Stichprobe/Anwerbung/Erhebung
                  AP 2: Mobilfunk-Stichprobe /Anwerbung/Erhebung
                  AP 3: Online-Fragebogen für das Internet und für mobile Endgeräte
                  AP 4: Aufbereitung und Weitergabe der Daten
                  AP 5: Dokumentationen/Abstimmungsgespräche
                  weitere Angaben siehe VU.

title: Deutsches Mobilitätspanel (MOP) – Erhebung der Alltagsmobilität (2017-2019) sowie der Pkw-Fahrleistungen und Kraftstoffverbräuche (2018-2020).

description: Das Deutsche Mobilitätspanel ist eine bundesweite Repräsentativbefragung von privaten Haushalten zur Alltagsmobilität sowie zu Pkw-Fahrleistungen und Kraftstoffverbräuchen (vgl. www.mobilitaetspanel.de). Es umfasst eine rotierende Panelstichprobe aus drei etwa gleichstarken Kohorten, die jeweils drei Jahre im Panel verbleiben. Jährlich scheidet eine der Kohorten aus dem Panel aus und wird durch eine neu anzuwerbende ersetzt. Das Deutsche Mobilitätspanel wird seit 1994 jährlich durchgeführt. Ziel dieses Auftrages ist es, die Mobilität einer Erhebungskohorte über drei Jahre zu erfassen und die erhobenen Daten dem mit der wissenschaftlichen Betreuung und Analyse beauftragtem Institut für inhaltliche Plausibilisierungen zur Verfügung zu stellen. Siehe VU.

street: Invalidenstr. 44


name: Land Baden-Württemberg, vertreten durch den Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Freiburg

description: Mittelspannung: 1 Stk. Mess-Zählerschrank für Mittelspannungsschaltanlage Niederspannungsschaltanlage: 1 Stk. Niederspannungsverteilung, 3 Stk. Installationsverteiler Niederspannungsinstallation: 1 000 m Kabel und 6 200 m Leitungen 30 Leuchten Blitzschutz- und Erdungsanlagen Mobile Notstromanlage für Umschaltung Zur Ausführung der Leistungen darf nur Personal eingesetzt werden, welches zuvor zuverlässigkeitsüberprüft wurde und keine negativen Anhaltspunkte vorliegen. Bieter sowie deren Nach- und Verleihunternehmer haben mit Angebotsabgabe die einschlägigen Verpflichtungserklärungen nach § 5 LTMG, einsehbar unter „https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/Mustererklaerungen.aspx“, abzugeben. Dieses Verfahren wird unter der Vergabe. Nr. 17-01368 durchgeführt. (Bei Rückfragen bitte angeben).

title: Hochschule für Polizei Lahr, Elektrotechnik.

description: Elektrotechnik.

street: Mozartstraße 58

Badenelektra GmbH

street: Robert-Bosch-Str. 9


name: Wohnungsbaugesellschaft Königs Wusterhausen mbH

description: Bodenbelagsarbeiten.

title: Bodenbelagsarbeiten.

description: Bodenbelagsarbeiten.


name: Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover mbH (GBH)

title: Tischlerarbeiten – Türen

description: Tischlerarbeiten – Türen für den Neubau „Heinrich-Böll-Weg“.

title: Tischlerarbeiten – Türen.

description:
— 77 Wohnungseingangstürelemente,
               — 214 Innentürelemente,
               — 16 Türblätter für Schiebetüren.

street: Otto-Brenner-Straße 4


name: STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG

name: Landratsamt Vogtlandkreis, Amt für Umwelt

description: Profilierung u. Konturierung d. Müllkörpers, Errichtung einer ca. 114 000 m² großen Oberflächenabdichtung gem. Anforderung des BQS u. der BAM, bestehend aus gasgängiger Ausgleich- u. Tragschicht, geosynthet. Tondichtungsbahn, Kunststoffdichtungsbahn, kunststofftechn. Dränelement, Rekultiv.-schicht u. Begrünung, Herst. eines Deponiegasfassungs- u. Entsorgungssystems u. Mess- u Kontrolleinrichtungen.

title: Abschluss und Rekultivierung Zentralteil Deponie Zobes.

description: Abschluss und Rekultivierung Zentralteil der Deponie Zobes.

street: Bahnhofstraße 46-48

street: In den Teichen 2


title: Innentüren

description:
Ca. 67 Stk. 1-flüglige Vollspantüren in Stahlzargen mit unterschiedlicher Schallschutzanforderung,
                  ca. 2 Stk. 2-flüglige Vollspantüren in Stahlzargen,
                  ca. 64 Stk. 1-flüglige Vollspantüren in Holzblockzargen mit unterschiedlicher Schallschutzanforderung,
                  ca. 2 Stk. 2-flüglige Stahltüren T30,
                  ca. 22 Stk. 1-flüglige Vollspantüren T30,
                  ca. 3 Stk. Innenfestverglasung (Gesamt ca. 7 m²),
                  ca. 40 Stk. Nischenverkleidungen, Tiefe ca. 50 cm, bei 1-flügligen Flurtüren,
                  ca. 14 Stk. Leibungsverkleidungen, Tiefe ca. 20 cm, bei 1-flügligen Flurtüren.

title: CSM – Neubau Carl-Steinmeier-Mittelschule Hohenbrunn – LV 117.01 – Innentüren.

description: Innentüren.

street: Pfarrer-Wenk-Platz 1

Rienth GmbH + Co. KG

street: Wiesenstraße 27-33


title: GOS Preungesh. Stahlbau [BL025]

description: Treppen 2 Stück Treppen aus Flachstahlblechkonstruktion ca. 11,0 to Dachkonstruktion Halle 7 Stück Hauptträger aus Flachstahlblechkonstruktion ca. 21,0 to Nebenträger und Randträger aus Flachstahlblechkonstruktion ca. 10,3 to Profilstahlkonstruktion ca. 1,5 to sonstige Flachblechkonstruktionen ca. 8,0 to Stahltrapezblech ca. 210 m

title: GOS Preungesh. Stahlbau [BL025]

description: Flachstahlblechkonstruktionen – Treppen – Haupt- und Nerbenträger Halle

Hochbauamt / Amt für Bau und Immobilien

street: Gerbermühlstr. 48

Vorndran Metallbau

street: Vorndranweg 8


title: Landschaftsrahmenplan

description:
Neuauflegung eines Landschaftsrahmenplan
                  siehe Angebotsunterlagen, Leistungsprogramm
                  Laufzeit: individuell.

title: Landschaftsrahmenplan Landkreis Leer.

description: Neuauflegung eines Landschaftsrahmenplans

BG Planungsgruppe Umwelt & LaReG

street: Stiftstraße 12


name: Land Baden-Württemberg, vertreten durch den Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ludwigsburg

title: Esslingen, Neubau Campus Weststadt, Architektenleistungen nach Teil 3 Abschnitt 2 HOAI

description:
Architektenleistungen nach Teil 3 Abschnitt 2 HOAI für das Neubau-Projekt „Campus Neue Weststadt Esslingen“ in den Leistungsstufen 2-9 (in stufenweiser Beauftragung).
Hinweis: Die Bewerbung hat anhand eines vom Auftraggeber vorgegebenen Bewerbungsformblattes zu erfolgen.
Bieter sowie deren Nach- und Verleihunternehmer haben mit Angebotsabgabe die einschlägigen Verpflichtungserklärungen nach § 5 LTMG, einsehbar unter „https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/Mustererklaerungen.aspx“, abzugeben.
Dieses Verfahren wird unter der Vergabe.Nr. 16-09255 durchgeführt. (Bei Rückfragen bitte angeben).

title: Esslingen, Hochschule Ersatzbau Campus Neue Weststadt, Architektenleistungen nach Teil 3 Abschnitt 2 HOAI.

street: Karlsplatz 5

WGF Objekt Landschaftsarchitekten GmbH

street: Vordere Cramergasse 11


name: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

description:
Gegenstand der Ausschreibung ist die Beschaffung von Betriebsleistungen von IKT-Systemen im BMZ.
                  Der Auftragnehmer unterstützt den IKT-Betrieb beider physikalischer Netzwerke des BMZ im Bereich der Rechenzentren für IT und Telekommunikation/Videokonferenzsysteme (TK/VK). Teil der Leistungen sind auch Abrufleistungen, deren Volumen für die gesamte Vertragslaufzeit inklusive Verlängerungsoptionen mit einem Umfang im niedrigen zweistelligen Millionen-EUR-Bereich geschätzt wird.

street: Dahlmannstraße 4


title: Außenanlagen

description:
Ca. 2 000 m³ Erd- und Oberbodenarbeiten
                  ca. 1 700 m² Vegetationstechnische Bodenbearbeitung Grünflächen
                  ca. 7 St Laubbäume, H, mDB, StU 18-20
                  ca. 10 St Solitärsträucher, mB, 100-250 h
                  ca. 600 St Heckenpflanzen, mB, 100-125 h
                  ca. 550 St Kleingehölze, Stauden und Gräser, C/Tb
                  ca. 1 100 m² Rasenansaat
                  ca. 250 m² Begrünungsmatten Kokosgewebe
                  ca. 4 St Schacht Betonfertigteil DN 1000 T 1,00-1,55 m
                  ca. 1 St Regenwasserfilterschacht DN 1000 Stahlbeton T 2,45 m
                  ca. 13 m³ Rigolensystem aus Kunststoffelementen PP
                  ca. 290 m Abwasserkanal PP DN 110-200
                  ca. 9 St Straßenablauf Kl. C250
                  ca. 11 St Hofablauf Kl. B125
                  ca. 240 m Entwässerungsrinne NG 100 Kl. A15-D400 Beton
                  ca. 175 m Kabelschutzrohr PE AD 110-160, einschl. Zugschächte
                  ca. 55 m Winkelstützelemente (Mauerscheiben) H 55-80 cm
                  ca. 57 m Blockstufen Betonfertigteile 16-18/29-35 cm, gestrahlt
                  ca. 750 m Bordsteine Beton/Granit EF 6/25, TB 8/25, TB 10/30, B6
                  ca. 140 m² Asphaltdecke 10+4 cm, einschl. Oberbau
                  ca. 2 500 m² Pflasterdecke Betonpflaster 20-30/20-30 cm D 8-10 cm,
                  einschl. Oberbau
                  ca. 35 m² Pflasterdecke Rasengittersteine 60/40/12 cm, einschl.
                  Oberbau
                  ca. 160 m Stahlgitterzaun H 1430 mm, verzinkt
                  ca. 4 St Zauntore, Rahmenhöhe 145 cm, lichte Weite 200-600 cm
                  Verschiedene Ausstattungsgegenstände
                  Verschiedene Abbrucharbeiten.

title: CSM – Neubau Carl-Steinmeier-Mittelschule Hohenbrunn – LV 501.01 – Außenanlagen.

description: Außenanlagen

Gzimi – Garten- und Landschaftsbau GmbH

street: Johann-G.-Gutenberg-Str. 33


title: Neue Feuer- und Rettungswache

description: Reinigungsdienstleistungen für vier Objekten des Feuerwehr- und Rettungsdienstes in Frechen.

title: Feuer- und Rettungswache

title: Gerätehaus Frechen-Habbelrath

title: Rettungswache Frechen-Königsdorf

title: Gebäudereinigung von 4 Feuer- und Rettungswachen

description: Reinigungsdienstleistungen für vier Objekte des Feuerwehr- und Rettungsdienstes in Frechen

Stadt Frechen

street: Johann-Schmitz-Platz 1-3


title: Winterdienstleistung

description:
75 km Gemeindestraßen in den Stadtteilen
                  Hohen Neuendorf und Stolpe,
                  4,6 km Gehwege bzw. Geh- und Radwege
                  und Radwege.

title: Winterdienstleistung

description:
65,1 km Gemeindestraßen in den Stadtteilen
                  Bergfelde und Borgsdorf,
                  1,8 km Gehwege bzw. Geh-und Radwege.

title: Winterdienstleistungen in der Stadt Hohen Neuendorf.

description:
Straßenwinterdienst mit Bereitstellung der Streumittel,
               Schneeräumung/Abstumpfung von Straßen einschließlich Aufnahme des Streugutes auf befestigtem Untergrund und dessen Entsorgung.

Stadt Hohen Neuendorf

street: Oranienburger Str. 2


name: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

title: 81213754 — Promotion of employment-intensive export activities in new markets in Africa, Tunisia.

description: The consultancy will identify Tunisian sectors/products/services with export potential to Sub-Saharan-Africa, specifically to 3 selected markets. The firm will approach existing Tunisian export consortia/company clusters in these areas or support the creation of new export consortia/initiatives, raise awareness regarding market opportunities and support the establishment of export strategies to the sub-Saharan markets. It will actively support the firms in penetrating the markets, collaboratively with existing public and private export service providers. Furthermore, it will identify German companies willing and able to enter into a win-win-partnership with the Tunisian companies and support the establishment of these partnerships.

description: The consultancy will support the creation of Tunisian export consortia and their export activities to Sub-Saharan Africa.

street: Dag Hammarskjöld-Weg 1-5

name: Leinemann Partner Rechtsanwälte mbB (z. Hd. Herrn Rechtsanwalt Hendrik Kues)

Deloitte Conseil Tunisie

street: Rue du Lac Oubeira lmmeuble llliade

countryName: TN


description: Beschaffung eines hochauflösenden ESI-IMS-Q-TOF rein für Forschungszwecke

street: Schlossplatz 2

Bruker Daltonik GmbH

street: Fahrenheitstr. 4


title: Innenputzarbeiten BA3/4

description:
— Kalk-Gipsputz als Innenwandputz, ca. 990 m²;
                  — Kalk-Zement-Putz als Innenwandputz, ca. 390 m².

title: Gesamtsanierung Klinikum Ansbach, LV 3-300-23-2 Innenputzarbeiten BA3/4.

description:
Das Klinikum Ansbach wird vollständig saniert.
               Die Gesamtsanierung wird in mehreren Bauabschnitten vollzogen.
               Die mit der vorliegenden Bekanntmachung benannte Leistung umfasst die Bauabschnitte 3 und 4.

ANregiomed – Klinikum Ansbach

street: Escherichstraße 1

Horn Stuckunternehmen GmbH

street: Fohlenhof 13


title: Fliesen- und Estricharbeiten

description:
Los 18 VE 510 Landschaftsbauarbeiten Herstellung eines Vorplatzes, eines Saunagartens und der Außenanlagen eines Freibades mit Geländemodellierung, Sandspielplatz, Rampenanlage, Freitreppe und div. Einbauten.
Mengen: 12 500 m2 Grobplanum herstellen, 2 200 m3 Füllsand liefern und einbauen, 4 400 m2 Betonsteinpflaster verlegen, 1 500 m Borde einbauen, 180 m Treppenanlage aus Blockstufen herstellen, 35 m Holzsichtschutzzaun herstellen, 350 m Betonpflasterrinne, 50 Stk. Abläufe und Schächte einbauen, 440 m Drainage herstellen, 200 m Erdkabel verlegen, 30 Stk. Außenleuchten einbauen, 1 250 m3 Oberboden aufnehmen und einbauen, 100 m3 Oberboden liefern und einbauen, 6 800 m2 Planum herstellen, 5 500 m2 Rasenflächen herstellen, 1 300 m2 Pflanzflächen herstellen, 4.000 St. Gräser pflanzen, 250 m Heckenpflanzung. 1 St. Wasserspielanlage, div. Rodungen und Anarbeitungen im Bestand.
Geplanter Ausführungstermin: 28.8.2017 – 1.12.2018 abschnittsweise in 3 Bauabschnitten Vorplatz: 28.8.2017 – 17.11.2017 Freibad-Außenanlagen: 1.4.2018 – 1.12.2018 (inkl. Pflanzung) Freitreppe/Saunagarten: 11.6.2018 – 1.12.2018 (inkl. Pflanzung) Ablauf Bindefrist: 6.5.2017.

title: Schwimmzentrum Itzehoe

description:
Los 2 – VE 313 Rohbauarbeiten:
Stahlbeton-, Mauerwerks und Putzarbeiten sowie Umbauten im Bestand. Schwimmbecken und Wasserbehälter in WU-Beton, innen und außen.
Mengen: 1 Innen-Kinderbecken 30 m2, 1 Außen-Kinderbecken 100 m2, 1 Außen-Nichtschwimmerbecken 544 m2, 2 Außen-Wasserbehälter 300 m3 + 230 m3, 1 Kalttauchbecken.
Geplanter Ausführungstermin: abschnittsweise in 4 Bauabschnitten.
Bauabschnitt 1 Hallenbad: 1.5.2017 – 31.8.2018, Bauabschnitt 2 Freibad: Außenbecken, Behälter: 1.9.2017 – 30.11.2018, Bauabschnitt 3 Hallenbad FZB: 1.2.2018 – 30.4.2018, Bauabschnitt 4 Sauna, Freibadumkleiden UG: ca. 1.2.2018 – 30.4.2018.

title: Schwimmzentrum Itzehoe

description:
Los 9 – VE 391 Baustelleneinrichtung:
Aufstellung und Unterhaltung von Bauzäunen, Bau- und Sanitärcontainern Mengen: 550 m Bauzäune teilw. mit Sichtschutz herstellen + unterhalten, div. Bau- und Sanitärcontainer aufstellen + unterhalten.
Geplanter Ausführungstermin: abschnittsweise in 4 Bauphasen, Beginn 1.5.2017 – 31.12.2018 Gesamtfertigstellung.

title: Schwimmzentrum Itzehoe

description:
Los 10 – VE 392 Gerüstbau:
Innen- und Außengerüste mit zugehörigem Bauteilschutz.
1 800 m2 Fassadengerüste, 13 300 m3 Raumgerüste Geplanter Ausführungstermin: abschnittsweise in 2 Bauphasen Fassadengerüste: Mai – Sept. 2017, Jan. – Aug. 2018 Raumgerüst: 1.6.2018 – 30.9.2018.

title: Schwimmzentrum Itzehoe

description:
Los 11 – VE 394 Abbrucharbeiten:
Abbrucharbeiten im Bestand im Gebäude und in Freianlagen, Kernbohrarbeiten und Betonschneidearbeiten. Abbruch abgehängter Decken, Wände, Estrich und Fliesenbeläge und Einbauten.
Abbruch Ausbau (Wand-, Decken-, Bodenbeläge, Einbauten, Möbel, Fenster, Türen etc. ) auf 4 500 m2 Nutzfläche im Gebäude, Abbruch von: 1 Außenplanschbecken ca.111 m2, 3 650 m2 Pflaster mit Unterbau, 65 t Betonstufen im Außenbereich, 780 m2 Pflanzflächen roden.
Geplanter Ausführungstermin: abschnittsweise in 4 Bauphasen, 1.5.2017 – 31.12.2018.
Bauabschnitt 1 Hallenbad: 1.5.2017 – 31.1.2018, Bauabschnitt 2 Freibad: (Außenbecken, Außenanlagen): 1.9.2017 – 31.5.2018, Bauabschnitt 3 Hallenbad FZB: 1.2.2018 – 31.10.2018, Bauabschnitt 4 Sauna, Freibadumkleiden UG: 1.2.2018 – 31.10.2018.

title: Schwimmzentrum Itzehoe

description:
Los 12 – VE 410 Sanitärarbeiten:
Im Gewerk Sanitärtechnik werden ca. 1 300 m Entwässerungsleitungen und ca. 2 400 m Trinkwasserleitungen incl. Dämmung verbaut, sowie ca. 70 Sanitärobjekte und ca. 44 elektronische Duschen eingebaut und ca. 3 000 m3 Erdaushub durchgeführt. Des Weiteren werden ca. 2 200 m Rohrleitungen im Hallenbad und im Erdreich demontiert. Im Hallenbad sind ca. 150 m asbesthaltige Abwasserrohre zu demontieren.
Geplanter Ausführungstermin: abschnittsweise in 4 Bauphasen..
Bauabschnitt 1 Hallenbad: 1.5.2017 – 31.1.2018, Bauabschnitt 2 Freibad: (Außenbecken, Außenanlagen): 1.9.2017 – 31.5.2018, Bauabschnitt 3 Hallenbad FZB: 1.2.2018 – 31.10.2018, Bauabschnitt 4 Sauna, Freibadumkleiden UG: 1.2.2018 – 31.10.2018.

title: Schwimmzentrum Itzehoe

description:
Los 13 – VE 420 Heizungsarbeiten:
Im Gewerk Heizungstechnik werden ca. 600 m Heizungsrohre neu verlegt, ca. 10 Regelgruppen neu Aufgebaut sowie ca. 110 m Fernwärmeleitungen verlegt. Bei den Demontagearbeiten werden ca. 500 m Heizungsleitungen und ca. 12 Regelkreise entfernt.
Geplanter Ausführungstermin: abschnittsweise in 4 Bauphasen.
Bauabschnitt 1 Hallenbad: 1.5.2017 – 31.1.2018, Bauabschnitt 2 Freibad: (Außenbecken, Außenanlagen): 1.9.2017 – 31.5.2018, Bauabschnitt 3 Hallenbad FZB: 1.2.2018 – 31.10.2018, Bauabschnitt 4 Sauna, Freibadumkleiden UG: 1.2.2018 – 31.10.2018.

title: Schwimmzentrum Itzehoe

description:
Los 14 – VE 430 Lüftungsarbeiten:
Im Gewerk Lüftungstechnik wird ein neues RLT-Lüftungsgerät mit je ca. 17 000 m3/h Zu- und Abluft im Außenbereich neu installiert. Weiterhin werden etwa 40 Brandschutzklappen, ein Kältesplitgerät und ca. 2 000 m2 Kanal neu installiert. Ca. 2 200 m2 Kanal sowie ein RLT-Bestandgerät sind zu demontieren.
Geplanter Ausführungstermin: abschnittsweise in 3 Bauphasen.
Bauabschnitt 1 Hallenbad: 1.5.2017 – 31.1.2018, Bauabschnitt 3 Hallenbad FZB: 1.2.2018 – 31.10.2018, Bauabschnitt 4 Sauna, Freibadumkleiden UG: 1.2.2018 – 31.10.2018.

title: Schwimmzentrum Itzehoe

description:
Los 3 – VE 324 Fliesen- und Estricharbeiten:
Fliesen-, Estrich und Abdichtungsarbeiten in Schwimmbad, Sauna und Freibad Mengen: 2 300 m2 Estrich, 2 350 m2 Bodenabdichtung, 2 600 m2 Bodenfliesen, 1 100 m2 Wandfliesen, 2 250 m2 Beckenfliesen Geplanter Ausführungstermin: abschnittsweise in 4 Bauabschnitten.
Bauabschnitt 1 Hallenbad: Estrich + Fliesen 1.7.2017 – 31.12.2017, Bauabschnitt 2 Freibad: Verfliesung Außenbecken: 1.3.2017 – 31.5.2018, Bauabschnitt 3 Hallenbad FZB: 1.2.2018 – 31.10.2018, Bauabschnitt 4 Sauna, Freibadumkleiden UG: 1.2.2018 – 31.10.2018.

title: Schwimmzentrum Itzehoe

description:
Los 15 – VE 440 Elektroarbeiten und Blitzschutz:
Elektro- und Blitzschutzarbeiten in Schwimmbad, Sauna und Freibad im Bestand.
Mengen: 9 Stk. Unterverteilungen, 920 Stk. Beleuchtungskörper, 1 Stk. Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit 270 Leuchten, 470 m Kabelbahn 100er bis 600er, 65 000 m Kabel und Leitungen, 1 Stk. Mutteruhr mit 11 Nebenuhren, 1 Stk. Beschallungsanlage mit 245 Lautsprechern, 1 Stk. Videoanlage mit 10 Kameras, 1 Stk. Brandmeldeanlage mit 400 automatischen Meldern, 1 Stk. EDV-Ausrüstung mit 2 Serverschränken und 86 CAT7 – Anschlüssen, 1 Stk. Demontage diverser Anlagenteile, Kabel und Leitungen.
1 Stk. Blitzschutzanlage mit 135m feuerverzinkter Stahl, 150 m V4A Bandeisen und 240 m Dach- und Wandleitung Geplanter Ausführungstermin: abschnittsweise in 4 Bauphasen.
Bauabschnitt 1 Hallenbad: 1.5.2017 – 31.1.2018, Bauabschnitt 2 Freibad: (Außenbecken, Außenanlagen): 1.9.2017 – 31.5.2018, Bauabschnitt 3 Hallenbad FZB: 1.2.2018 – 31.10.2018, Bauabschnitt 4 Sauna, Freibadumkleiden UG: 1.2.2018 – 31.10.2018.

title: Schwimmzentrum Itzehoe

description:
Los 4 – VE 326 Leichtmetallfassaden:
Außenfensterfassaden als Aluminium-Fensterelemente, Außentüren, Innenelemente mit verschiedenen Anforderungen aus Aluminium.
Mengen: 600 m2 Außenfassaden, 350 m2 Innenelemente, Fenster, 17 Außentürelemente, 13 Innentürelemente Geplanter Ausführungstermin: abschnittsweise in 4 Bauabschnitten.
Bauabschnitt 1 Hallenbad: Estrich + Fliesen 1.7.2017 – 31.12.2017, Bauabschnitt 2 Freibad: Verfliesung Außenbecken: 1.3.2017 – 31.5.2018, Bauabschnitt 3 Hallenbad FZB: 1.2.2018 – 31.10.2018, Bauabschnitt 4 Sauna, Freibadumkleiden UG: 1.2.2018 – 31.10.2018.

title: Schwimmzentrum Itzehoe

description:
Los 16 – VE 476 Schwimmbadtechnik:
Beim Gewerk Schwimmbadtechnik bzw. Badewassertechnik ist die Wasseraufbereitung für 3 Außen- und 3 Innenbecken neu aufzubauen.
Es sind u.a. 4 Unterdruckfilter, 5 Mamorkiesbehälter sowie ca. 3 000 m Rohrleitungen im Innenbereich sowie im Erdreich zu verlegen. Ca. 2 800 m Rohrleitungen sind zu demontieren.
Geplanter Ausführungstermin: abschnittsweise in 4 Bauphasen.
Bauabschnitt 1 Hallenbad: 1.5.2017 – 31.1.2018, Bauabschnitt 2 Freibad: (Außenbecken, Außenanlagen): 1.9.2017 – 31.5.2018, Bauabschnitt 3 Hallenbad FZB: 1.2.2018 – 31.10.2018, Bauabschnitt 4 Sauna, Freibadumkleiden UG: 1.2.2018 – 31.10.2018.

title: Schwimmzentrum Itzehoe

description:
Los 17 – VE 480 MSR-Technik:
Bei der MSR Technik ist ein kompletter ISP auf Basis der Bestandsregelung neu aufzubauen. Des Weiteren sind die Bestands ISP's anzupassen, die Feldgeräte für ca. 10 Heizungsregelgruppen und ein Lüftungsgerät zu liefern und einzubauen sowie ca. 8 000 m Kabel zu verlegen. Eine bestehende ISP ist incl. der zugehörigen Verkabelung und Feldgeräte zu demontieren.
Geplanter Ausführungstermin: abschnittsweise in 4 Bauphasen.
Bauabschnitt 1 Hallenbad: 1.5.2017 – 31.1.2018, Bauabschnitt 2 Freibad: (Außenbecken, Außenanlagen): 1.9.2017 – 31.5.2018, Bauabschnitt 3 Hallenbad FZB: 1.2.2018 – 31.10.2018, Bauabschnitt 4 Sauna, Freibadumkleiden UG: 1.2.2018 – 31.10.2018.

title: Schwimmzentrum Itzehoe

description:
Los 5 – VE 329 Zargen und Innentüren:
Lieferung und Einbau von schwimmbadgeeigneten Innentürelementen mit Zargen in Aluminium, als Nassraum-, Objekt-, Ganzglas-, oder Brandschutztüren inkl. Beschlägen Mengen: 55 Innentürelemente Geplanter Ausführungstermin: abschnittsweise in 3 Bauabschnitten,
Bauabschnitt 1 Hallenbad: 1.5.2017 – 31.1.2018, Bauabschnitt 3 Hallenbad FZB: 1.2.2018 – 31.10.2018, Bauabschnitt 4 Sauna, Freibadumkleiden UG: 1.2.2018 – 31.10.2018.

title: Schwimmzentrum Itzehoe

description:
Los 18 – VE 510 Landschaftsbauarbeiten:
Herstellung eines Vorplatzes, eines Saunagartens und der Außenanlagen eines Freibades mit Geländemodellierung, Sandspielplatz, Rampenanlage, Freitreppe und div. Einbauten.
Mengen: 12 500 m2 Grobplanum herstellen, 2 200 m3 Füllsand liefern und einbauen, 4 400 m2 Betonsteinpflaster verlegen, 1 500 m Borde einbauen, 180 m Treppenanlage aus Blockstufen herstellen, 35 m Holzsichtschutzzaun herstellen, 350 m Betonpflasterrinne, 50 Stk. Abläufe und Schächte einbauen, 440 m Drainage herstellen, 200 m Erdkabel verlegen, 30 Stk. Außenleuchten einbauen, 1 250 m3 Oberboden aufnehmen und einbauen, 100 m3 Oberboden liefern und einbauen, 6 800 m2 Planum herstellen, 5 500 m2 Rasenflächen herstellen, 1 300 m2 Pflanzflächen herstellen, 4 000 St. Gräser pflanzen, 250 m Heckenpflanzung. 1 St. Wasserspielanlage, div. Rodungen und Anarbeitungen im Bestand.
Geplanter Ausführungstermin: abschnittsweise in 3 Bauabschnitten.
Vorplatz: 1.9.2017 – 30.11.2017, Freibad-Außenanlagen: 1.10.2017 – 31.5.2018, Saunagarten: 1.9.2018 – 30.11.2018.

title: Schwimmzentrum Itzehoe

description:
Los 6 – VE 338 Vorgehängte Fassaden:
Vorgehängte, eingeschossige Faserzementfassaden, Sockel, Dachuntersichten 110 lfd m Sockel, 220 m2 Plattenfassaden mit Mineralfaserdämmung, 265 m2 Dachuntersichten aus Holz bzw. Faserzement.
Geplanter Ausführungstermin: abschnittsweise in 2 Bauabschnitten,
Windfang: ca. August 2017 Bauabschnitt 4 Sauna, Freibadumkleiden UG: 1.2.2018 – 31.10.2018.

title: Schwimmzentrum Itzehoe

description:
Los 7 – VE 339 Trockenbauarbeiten:
Trockenbau- Decken und Wände in Schwimmbad, Sauna und Freibadumkleide Mengen: 2 000 m2 Alu-Paneeldecken, 300 m2 Bretterdecken, 2 250 m2 Rasterdecken, 50 m2 GK-Decken, 500 m2 Trockenbau-Wände Geplanter Ausführungstermin: abschnittsweise in 3 Bauabschnitten,
Bauabschnitt 1 Hallenbad: 1.5.2017 – 31.1.2018, Bauabschnitt 3 Hallenbad FZB: 1.2.2018 – 31.10.2018, Bauabschnitt 4 Sauna, Freibadumkleiden UG: 1.2.2018 – 31.10.2018.

title: Schwimmzentrum Itzehoe

description:
Los 8 – VE 346 Trennwände und Garderobenschränke:
Sanitärtrennwände und Garderobenschränke in Kompakt HPL für Schwimmbad, Sauna und Freibad in mehreren Bauabschnitten.
ca. 590 Garderobenschränke, 120 Wertfächer, Umsetzen von 100 Schränken, 70 Umkleidekabinen, 200 m2 Trennwandanlagen für Umkleiden, Duschen und WCs Geplanter Ausführungstermin: abschnittsweise in 3 Bauabschnitten,
Bauabschnitt 1 Hallenbad: 1.5.2017 – 31.1.2018, Bauabschnitt 3 Hallenbad FZB: 1.2.2018 – 31.10.2018, Bauabschnitt 4 Sauna, Freibadumkleiden UG: 1.2.2018 – 31.10.2018.

title: Schwimmzentrum Itzehoe.

description:
Die Stadtwerke Itzehoe GmbH beabsichtigen, das in Itzehoe, Am Klosterbrunnen 6, bestehende „Schwimmzentrum Itzehoe“ bis 2018 zu erweitern, teilweise zu sanieren und zu attraktivieren.
Die einzelnen baulichen Maßnahmen teilen sich auf vier Bereiche auf, Allgemeiner Bereich, Hallenbad, Freibad und Sauna.
Die einzelnen Bauleistungen sind in zwei Vergabeblöcke unterteilt. In einem ersten Schritt sollen 18 Fachlose bzw. Vergabeeinheiten (VE) aus dem Vergabeblock 1 ausgeschrieben und veröffentlicht werden.
Für die Bauausführung ist ein Gesamtausführungszeitraum von Mai 2017 bis Dezember 2018 geplant, der in mehreren Bauabschnitte unterteilt ist. Genauere Angaben finden sich unter Pkt. II.2.4).

Stadtwerke Itzehoe GmbH

street: Gasstraße 18

Schorling-Holz GmbH & Co. KG

street: Dimhausen 9


name: Mayer-Vorfelder und Dinkelacker Ingenieurgesellschaft für Bauwesen GmbH & Co. KG

name: Kreiskliniken Böblingen gGmbH im Namen und auf Rechnung des „Eigenbetrieb Klinikgebäude Landkreis Böblingen“

description:
Der Landkreis Böblingen als Gesellschafter der Kreiskliniken Böblingen gGmbH plant, die beiden getrennten Klinikstandorte Böblingen und Sindelfingen durch ein gemeinsames Klinikum mit ca. 700 Betten auf dem Standort Flugfeld zwischen den Städten Böblingen und Sindelfingen liegend zu ersetzen (Flugfeldklinikum). Das Flugfeldklinikum übernimmt eine zentrale Versorgungsaufgabe für den gesamten Landkreis und verfügt über die dafür erforderlichen medizinischen Fachbereiche mit der notwendigen Ausstattung, insbesondere im Operativen Bereich, Konservativen Bereich, Notfallmedizin, Intensivmedizin, Mutter-Kind-Bereich, diagnostische Verfahren, sekundäre und tertiäre Dienstleistungs- und Servicebereichen. Die prognostizierten Projektkosten (Kostengruppen 200 – 700) liegen bei ca. brutto 381,2 Millionen Euro (mit einer Tiefgarage). Die Kreiskliniken Böblingen gGmbH sind als Bauherr und Gesamtprojektleitung vom Landkreis Böblingen mit der Projektdurchführung des Neubaus Flugfeldklinikum beauftragt. Der zu planende Neubau wird voraussichtlich eine Nutzfläche von ca. 51 000 m² (Stand 25.4.2017) umfassen. Das Flugfeldklinikum wird alle wesentlichen Funktionen eines Zentralversorgungskrankenhauses und der damit verbundenen sekundären und tertiären Versorgungsbereiche enthalten. Nach aktuellem Stand ist eine Aufnahme des Klinikbetriebes bis zum Jahre 2024 geplant.
                  Das Projekt selbst zeichnet sich durch eine extrem hohe Komplexität, eine lange Laufzeit von geschätzt sieben bis acht Jahren, eine Vielzahl an Nutzern sowie schwierige baulogistische Anforderungen in einem sensiblen Umfeld aus (Baustellenverkehr, teilweise Neuerschließung des Grundstücks etc.).
                  In einem ersten Schritt wurde dafür ein städtebaulicher Ideenwettbewerb durchgeführt. Ziel des Ideenwettbewerbes ist es gewesen, städtebauliche Randparameter für die Änderung des Bebauungsplans zu erhalten und um auf dessen Grundlagen die Funktionen des Flugfeldklinikums „von innen nach außen“ weiter zu planen.
                  Das Projekt wird mit der Building Information Modeling (BIM)-Methode realisiert.
                  Die Vergabestelle behält sich vor, das Bauvorhaben ggf. nach einem DGNB-Standard errichten und zertifizieren zu lassen.

title: Vergabe von Leistungen der Fachplanung der Tragwerksplanung.

description: Gegenstand des Verfahrens ist die Vergabe von Leistungen der Fachplanung der Tragwerksplanung nach HOAI § 51 i. V. m. Anlage 14, Leistungsphasen 1 bis 3, optional 4 bis 8, für das Neubauprojekt „Flugfeldklinikum“.

street: Arthur-Gruber-Str. 70

street: Wettbachstraße 18


name: Wohn+Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH

title: Sanitär- und Lüftungsinstallationsarbeiten, Bauteil A

description: Sanitärinstallationsarbeiten.

title: York-Höfe Münster, Bauteil A, Sanitärinstallationsarbeiten.

description: Sanitärinstallationsarbeiten.

street: Steinfurter Straße 60

M. Kloppenborg GmbH

street: Taubenstraße 30


title: Messung von Werbemaßnahmen.

description: Rahmenvereinbarung zur Messung von Werbemaßnahmen. Dabei bilden Reichweiten- und Wirkungsmessungen den Schwerpunkt der Messung von Werbemaßnahmen.

AOK Nordost – Die Gesundheitskasse

street: Behlertstraße 33 A

COBUS Marktforschung GmbH

street: Leopoldstraße 1


name: Stadt Karlsruhe, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

title: 0056/4.3 Türen 4, Schlosserarbeiten

description: Stahltüren mit unterschiedlichen Brandschutzanforderungen ersetzen bzw. neu einbauen.

title: Modernisierung Stadthalle Karlsruhe; LV 4.3 Türen 4 Schlosserarbeiten

description:
Modernisierung der Stadthalle Karlsruhe
               Schlosserarbeiten – Stahltüren.

street: Zähringerstr. 61

name: Finanz- und Immobilienmanagement, Vergabestelle

Rienth GmbH & Co.KG

street: Wiesenstraße 27-33


title: Planungsleistungen Ersatzneubau Staustufe Steinhavel, obere Havelwasserstraße (OHW) km 64,300, einschl. Vorhäfen, eines Wehrs, Neubau einer Fischaufstiegsanlage, Bootsschleppe und Zuwegung.

description:
Die Staustufe Steinhavel befindet sich an der Oberen Havelwasserstraße (OHW) bei km 64,300. Sie liegt ca. 3 km westlich der Stadt Fürstenberg im Norden des Bundeslandes Brandenburg, unmittelbar an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Nördlich der Staustufe sind das ehemalige Steinhavelmühlengelände sowie einige Wohnhäuser und eine Kleingartensiedlung vorhanden. Südlich der Staustufe liegt das ehemalige Schleusenwärtergebäude.
                  Die Staustufe Steinhavel besteht aus folgenden Bauwerken:
                  — Schleuse mit Betriebseinrichtungen,
                  — Mühlenwehr,
                  — Freiarchenwehr,
                  — Reste der ehemaligen Bootsschleppe,
                  — oberer und unterer Vorhafen,
                  — Zuwegung,
                  — Brückenbauwerken (Fußgängerbrücke über das Freiachengerinne, ehemalige Mühlenwehrbrücke oberhalb des Wehres),
                  — Resten einer ehemaligen Bootsschleppe.
                  Die sich auf der Schleuseninsel befindliche Schifffahrtsschleuse wurde 1840 errichtet und 1973 instandgesetzt. Bei der Bauweise handelt sich es sich um eine Einkammerschleuse mit Stemmtoren.
                  Bei den planmäßigen Trockenlegungen sind starke Um- und Unterläufigkeiten an der Schleuse festgestellt worden. d. h. ein Wasserdurchgang durch die Konstruktion infolge von Rissen.
                  Das Betriebsgebäude besteht aus einem 3x3m kleinen gemauerten Raum ohne Trink- und Abwasseranschluss.
                  Die Uferbefestigung des oberen Vorhafens besteht aus Faschinen und Anbindepfählen aus Holz. Die Uferbefestigung des unteren Vorhafens bestehen aus Faschinen und einem Pfahlverbau aus Holz.
                  Zur Regelung der Wasserstände und zur Abführung der Hochwasserabflüsse wurden 1830 zwei Wehre (Mühlenwehr und Freiarchenwehr) gebaut. 1969 wurde das Mühlenwehr und 1973 das Freiarchenwehr instand gesetzt.
                  Das Mühlenwehr besitzt zwei Gleitschütze, die in der Regel mit gleicher Stellung gefahren werden.
                  Das Freiarchenwehr besitzt nur eine Gleitschütztafel.
                  Beim Ausfall des Mühlenwehrs besteht zurzeit keine Möglichkeit der Hochwasserabführung, da das Freiarchenwehr wegen seiner unzureichenden Größe die Funktion einer Hochwasserabführung nicht übernehmen kann.
                  Beide Wehre befinden sich in einem baulich schlechten Zustand.
                  Von 1970 bis ca. 1990 erfolgte die Zuwegung zur Schleuse über das Mühlengelände im Norden der Staustufe. Der Pflasterweg führt durch das ehemalige Steinhavelmühlengelände und befindet sich heute in Privatbesitz. Ein Wegerecht für die WSV besteht nicht.
                  Das Befahren des Grundstückes mit sicheren Fahrzeugen (u. a. Baufahrzeuge) ist aufgrund des baulichen Zustandes der Gebäude der Steinhavelmühle nicht möglich.
                  Um von der Steinhavelmühle kommend auf die Schleuseninsel zu gelangen, wurde das Gewässer nördlich des Mühlenwehrs mit der Mühlenfließbrücke gequert. Aus Standsicherheitsgründen ist diese seit Jahren gesperrt.
                  Bei der südlichen Zuwegung handelt es sich um einen ca. 1,15 km langen Waldweg, beginnend in Steinförde, der nicht Bestandteil des öffentlichen Straßennetzes ist und nicht von schweren Fahrzeugen befahrbar ist. Der Waldweg endet direkt am ehemaligen Schleusenwärterhaus und unmittelbar neben dem Freiarchengerinne.
                  Um zur Schleuseninsel zu gelangen, dient ein stählerner Bediensteg, über das Freiarchengerinne, der ausschließlich für den Personenverkehr zu nutzen ist, als Bücke
                  Auf der Schleuseninsel befinden sich noch Reste einer Bootsschleppe. Anhand von Schienenresten im westlichen Bereich der Schleuseninsel ist die einstige Lage der Bootsschleppe noch zu erkennen. Bestandsunterlagen existieren nicht
                  Die Bauzustandsgutachten für die Schleuse und für das Wehr ergaben, dass eine Grundinstandsetzung auf Grund es schlechten Zustands sowohl des Stahlwasserbaus als auch des Massivbaus wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.
                  Die wesentlichen Baumaßnahmen des Vorhabens sind
                  — Ersatzneubau der Schleuse,
                  — Ersatzneubau des Wehres,
                  — Neubau eines Fischaufstieges,
                  — Neubau einer Bootsschleppe,
                  — Neubau einer Zuwegung,
                  — Neubau eines Durchlassbauwerkes,
                  — Anpassung des oberen und unteren Vorhafens,
                  Die in Punkt II.1.4 aufgeführten Leistungsbilde/Leistungen sind Bestandteil des Vertrages.

description:
Für den Ersatzneubau Staustufe Steinhavel, obere Havelwasserstraße (OHW) km 64,300 mit dem Ersatzneubau einer Schleuse und eines Wehrs, dem Neubau einer Fischaufstiegsanlage, einer Bootsschleppe und einer Zuwegung sind Planungsleistungen zu erbringen.
               Aufbauend auf der vorliegenden Genehmigungsplanung (Planfeststellungsunterlagen) und dem E-AU sollen für alle Bauteile die weiteren Planungsphasen, Ausführungsplanung (LPH 5) und Vorbereitung der Vergabe (LPH6), erbracht werden. Mit Ausnahme der Leistungsbilder für das Betriebsgebäude, den Leistungen nach Baustellenverordnung und der Technischen Ausrüstung sind weitere Leistungsphasen zu erbringen.
               Die Planungen beinhalten folgende Leistungsbilder nach HOAI:
               — Objektplanung,
               — Gebäude und Innenräume,
               — Freianlagen,
               — Ingenieurbauwerke,
               — Verkehrsanlagen,
               — Fachplanung,
               — Tragwerksplanung,
               — Technische Ausrüstung.
               Eine detailliertere Beschreibung des Auftrags ist auf gesonderter Anlage unter http://www.evergabe-online.de abrufbar.

Wasserstraßen-Neubauamt Berlin

street: Mehringdamm 129

Arge PTW GmbH / IPROConsult GmbH

street: Storkower Straße 99A


title: Abschluss einer nicht-exklusiven Rabattvereinbarung nach § 130 a Abs. 8 SGB V zu Fertigarzneimitteln.

description: § 130a Abs. 8 SGB V ermöglicht den Krankenkassen (KK) und pharmazeutischen Unternehmen, Rahmenrabattverträge über die zu Lasten der gesetzlichen KK abzugebenden Arzneimittel zu schließen. Die GWQ wird als Gesellschaft für Wirtschaftlichkeit und Qualität bei KK gem. § 130a Abs. 8 S. 5 SGB V für ihre Aktionärs- und Kundenkassen tätig. In Hinblick auf die dafür einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Vergabe öffentlicher Aufträge, findet ein regelmäßiger Prozess wirkstoffbezogener, förmlicher Vergabeverfahren nach den Regularien des 4. Teils des GWB durch die GWQ ServicePlus AG statt. Bis zum In-Krafttreten neuer Arzneimittelrabattverträge möchte die GWQ mit allen interessierten pharmazeutischen Unternehmen, Arzneimittelrabattverträge im Rahmen des Open-House-Verfahrens zu den Wirkstoffen in den u. a. Losen abschließen. Frühester Vertragsstart ist der 1.7.2017.


name: Architekten Kuhlmann & Partner GbR Inh. T. Kuhlmann, E. Kuhlmann

title: Region Ost

description:
Dienstleistungen; Die hier ausgeschriebenen Leistungen umfassen jeweils die Leistungsphasen 1-9, ggf. in Teilleistungen, und sollen in 2 Losen – Objektplanung [OPL] gemäß HOAI §33ff. vergeben werden.
Die Verhandlung erfolgt losunabhängig. Die 2 wirtschaftlichsten Angebote erhalten den Auftrag. Die Vergabe ist auf ein Los limitiert.
Die Stadt Frankfurt hat sechs Hochbunkeranlagen erworben. Dadurch soll ein wichtiger Beitrag zu Erhalt und Sicherung der städtischen Vereinsvielfallt geleistet werden. Die Bunker befinden sich größtenteils in einem schlechten baulichen Zustand. Brandschutztechnische Ertüchtigungen sind für die Fortführung der derzeitigen Nutzung erforderlich.

title: Region West

title: Sanierung Hochbunker [LDL025].

description: Architektenleistungen in 2 Losen für die Sanierung von sechs Hochbunkern im Stadtgebiet Frankfurt am Main.

Stadt Frankfurt am Main, Hochbauamt

street: Gerbermühlstraße 48

street: Vangerowstraße 14

Bewerbergemeinschaft Ketzer/Maßlich

street: Berger Str. 279


description:
Innenwände, 2-lagig, beplankt, mit Gips-, Hartgips- und Zementbauplatten:
                  — ca. 2 500 m2 Trennwände, Dicke 125 – 150mm, Metall-Einfachständerwerk
                  — ca. 970 m2 Trennwände, Dicke 205 – 300 mm, Doppelständerwerk
                  — ca. 90 m2 Vorsatzschalen, Dicke 125 mm, freistehend
                  — ca. 150 m2 Schachtwände, Dicke 100 – 125 mm
                  Brandschutzbekleidung, F90, 2-lagig, beplankt mit Kalziumsilikatplatten:
                  — ca. 70 lfm an Stahlstützen und Stahlträgern
                  Decken:
                  — ca. 320 m2 Unterdecken als abgehängte GK-Decke mit Metallunterkonstruktion, glatt, 1-lagig
                  — ca. 410 m2 Unterdecken als abgehängte GK-Decke mit Metallunterkonstruktion, glatt, 1-lagig in Feuchträume
                  — ca. 790 m2 Unterdecken als abgehängte GK-Decke mit Metallunterkonstruktion, mit Akustiklochung und Dämmauflage, 1-lagig
                  — ca. 760 m2 Unterdecken als abgehängte GK-Decke mit Metallunterkonstruktion, mit Akustiklochung und Akustikvliese, 1-lagig.

title: 6-zügige Grundschule mit Mensa Ravensburger Ring, Neubau, Trockenbauarbeiten; Vergabe-Nr.: H08362517.

description: Trockenbauarbeiten

Landeshauptstadt München, Baureferat

street: Friedenstraße 40