name: Bietergemeinschaft Bauüberwachung SFS 1733

title: Los 04 Örtliche Bauüberwachung Abschnitt 3 (Rohrbach – Würzburg)

description: 1. Allgemeine Beschreibung1.1 Zu überwachende Baumaßnahme(n)Die Leistungen dieses Ausschreibungspaketes umfassen die örtliche Bauüberwachungsleistung für alle Maßnahmen des Ausschreibungspaketes BAU SFS 1733 RA 3a Fulda – Würzburg 2022 in den ausgeschriebenen Projektgebieten. Dazu gehören auch sämtliche Vor-, Nach- und Zusammenhangsarbeiten dieser Maßnahmen und der dazugehörigen Bauverträge sowie weitere Bauüberwachungsleistungen.Für die Haupt-Bauausführung ist aktuell eine Totalsperrung von 182 Tagen der Strecke 1733 gemäß beiliegender Anzeige zur Integrierten Bündelung (Anlage 1.0.4) vorgesehen. Im Zusammenhang bzw. parallel zu den Oberbaumaßnahmen (GE, WE, SE2, GOS, etc.) finden IH-Begleitarbeiten sowie Inspektionen statt. Eine Machbarkeitsstudie (SOG)/ Rahmenterminplan findet sich in Anlage 1.0.5. Eine Übersicht der geplanten Oberbaumaßnahmen findet sich in Anlage 1.0.2.Für diese sind die in den Anlagen 1.1 bis 1.3 beschriebenen Leistungen zu erbringen.Die Bauüberwachungsleistungen betreffen folgendes Projektgebiet:Los 03: Örtliche Bauüberwachung Abschnitt 2 Mottgers – RohrbachDie mit diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen erstrecken sich von Mottgers bis Rohrbach (ca. km 265,326 bis ca. km 303,441)1.2 Allgemeine Lage / örtliche Verhältnisse RA3a Fulda - WürzburgBetroffene GebietskörperschaftenBundesland: Hessen, BayernLandkreis: Fulda, Main-Kinzig-Kreis, Bad Kissingen, Main-Spessart, WürzburgStadt: Eichenzell, Kalbach, Neuhof, Sinntal, Fulda, Zeitlofs, Obersinn, Burgsinn, Rieneck, Gemünden am Main, Karlstadt, Zellingen, Leinach, Margetshöchheim, Würzburg, VeitshöchheimLage im Netz:Strecke: 1733 Fulda Bf – Würzburg HbfVon Fulda Bronnzell bis Würzburg HbfVon km 238 bis 327Von Signal Sig A424 bis Ls 093 IIVon Signal Ls 094 II bis Sig A426Strecke: 5214 Burgsinn, W 625 - Burgsinn BbfVon Burgsinn bis Burgsinn BbfVon km 1,194 bis 0,386Von Signal Sig G652 bis Sig N403Strecke: 5215 Burgsinn Bbf - Abzw Rieneck Sinnberg, W 682Von Burgsinn Bbf bis SinnbergVon km 0,386 bis 1,336Von Signal Sig N403 bis Sig 690Strecke: 5216 Abzw Nantenbach, W 211 - Rohrbach, W 810Von Nantenbach bis RohrbachVon km 0,607 bis 302,227Von Signal Sig 73254 bis Sig P801Von Signal Gz W 806 bis Sig 73204Die Baumaßnahme betrifft vorwiegend die 2-gleisige elektrifizierte Strecke 1733 Hannover Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe - Würzburg Hbf im Abschnitt von km 239 bis km 327.Die Baumaßnahme liegt zwischen den Bf Fulda Bronnzell und Würzburg Hbf.Zwischen den Bf befinden auf einer Streckenlänge von circa 88 Kilometer die folgenden Betriebsbahnhöfe bzw. Betriebsstellen:— Üst Hartberg— Üst Landrücken Nord— Üst Landrücken Süd— Bf Mottgers BBf— Üst Altengronau— Üst Dittenbrunn— Bf Burgsinn Bbf— Üst Mühlberg— Bf Rohrbach Bbf— Üst Hohe Wart— Üst Espenloh— Üst NeubergWeitere Leistungen werden auf der Strecke 5216 (zweigleisig, elektrifiziert) erbracht.1.3 Zuständigkeiten bei Beteiligung DritterSiehe auch ZVB Bauüberwachung (Anlage 06).Von der Baumaßnahme betroffene Dritte sind rechtzeitig im Vorfeld über die Maßnahmen ihrer Betroffenheit zu beteiligen bzw. zu informieren.Verhandlungen mit Behörden und Dritten, die von Auftragnehmern geführt werden, bedürfen der vorherigen Abstimmung mit dem Auftraggeber. Über das Ergebnis sind dem Auftraggeber innerhalb von 3 Tagen vom Auftragnehmer gefertigte Niederschriften zu übergeben.Alle wesentlichen Bearbeitungs- und Verfahrensschritte und die den Behörden einzureichenden / vorzulegenden Unterlagen sind vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen und ihm zur Freigabe vorzulegen. Die Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt bei entsprechend sach-gemäßer Leistung unverzüglich.Etwaige Forderungen von Dritten (wie bspw. Träger öffentlicher Belange, Gemeinden, Verbände, Sparten-träger), insbesondere solche, die über das gesetzlich erforderliche Maß bzw. über die Anforderungen des einschlägigen Regelwerks hinausgehen, teilen die Auftragnehmer dem Auftraggeber / BÜB unverzüglich schriftlich mit.1.4 Eisenbahnbetriebliche und verkehrliche VerhältnisseDie Bautermine bzw. Bauzeiträume sind in der Anlage 1.0.5 enthalten. In dieser Übersicht sind nur die reinen Umbausperrpausen bzw. Bauzeiträume genannt. Die baubetrieblich angemeldetenSperrpausen können der beiliegenden Anmeldung zur Integrierten Bündelung (Anlage1.0.4) entnommen werden. Die Vorarbeiten, Nacharbeiten und Zusammenhangsarbeiten zu diesen Maßnahmen werden maßnahmenbezogen in der Regel mit einem Vorlauf von mindestens zehn Wo-chen dem AN im Rahmen des Auftaktgesprächs bekannt gegeben.2. Vorbemerkungen2.1 Besprechungen, Termine, NiederschriftenFür alle zu betreuenden Einzelmaßnahme / Ausschreibungspakete findet zwischen AN und AG in der Regel spätestens 12 Wochen vor Beginn der Haupt-Umbausperrpause ein Auftaktgespräch statt.Die maßnahmenbezogen erforderlichen Besprechungen und Niederschriften ergeben sich aus Anlage 1.1 und den entsprechenden Vorschriften.Darüber hinaus finden mindestens 2-Mal in der Woche Abstimmungsgespräche zwischen dem AN und dem AG statt.2.2 Zuständigkeiten beim AuftraggeberSiehe AusschreibungsunterlagenWeiterhin beauftragt der AG einen externen Bauoberleiter für die gesamthafte Koordination (Los 1).2.3 Einsatz von EDV-Systemen— Übliche EDV Systeme (MS Word, Excel, etc. oder ähnliche)— Elektronisches Bautagebuch (VRI DMS) Die Art der Führung des BTB wird in der Auftaktbesprechung festgelegt,— BKUSiehe auch ZBV EDV2.4 Weitere VorbemerkungenDer Einsatz eines GSM-R Handy wird vorausgesetzt und wird nicht gesondert vergütet. Das Vorhalten von Spur- und Überhöhungsmessgerät für Gleise und Weichen sowie 2 Sh2-Scheiben (inkl. Auf- und Abbau) gehören zur unmittelbaren Ausstattung des Bauüberwachers / Fachbauüberwachers und wer-den nicht gesondert vergütet.3. Sonstiges3.1 Definition „Sicherstellen“Befugnis und Verpflichtung zur Erteilung von Anweisungen und zur Überwachung Ihrer Durchführung im übertragenen Verantwortungsbereich. Vertragsrelevante Anweisungen sind stets mit dem Auftraggeber vorab abzustimmen.Definition „Überwachen“Ständiges oder fallweises Beobachten der Durchführung von Aufgaben und Arbeitsabläufen. Hierzu zählt insbesondere:— eine terminliche und sachliche Abstimmung von Maßnahmen verschiedener Bereiche sicherzustellen,— Ist-Daten und -Zustände im Rahmen von Kontrollaufgaben zu erfassen und aufzubereiten.Definition "Mitwirken"Befugnis und Verpflichtung, an einem Vorgang, der federführend von einem anderen Bereich betrieben wird, mitzuarbeiten und hinsichtlich der eigenen Belange mit zu entscheiden.3.2 Arbeitsplatz BauüberwachungDem AN wird vom AG ein Arbeitsplatz zur Projektbearbeitung in Form eines möblierten Baustellenbüros/Containers vor Ort zur Verfügung gestellt.3.3 Anforderung an eine Prüfung der NachtragsforderungBei der Nachtragsbearbeitung verweisen wir insbesondere auf die Regelungen der Ril 202.0305.Die Verfahrensregelung nach NEuPP sind im jeweiligen Bauvertrag vereinbart und bei der Nachtragsbearbeitung zu verwenden.Die vom AN durchzuführenden Nachtragsprüfungen und die dafür zu erstellenden Stellungnahmen müssen insbesondere folgende Inhalte aufweisen:— Vertrag-Nr.:— Auftragnehmer:— Nachtragsnummer:— Forderungshöhe:— Prüfergebnis:— Original Unterschriften— Sachverhaltsdarstellung zum Bau-Soll gem. Ausschreibungsunterlagen• Darstellung Bau-Soll• Untersetzung durch Kopien aus den Ausschreibungsunterlagen (Kopien Text und Pläne dem Vorgang beifügen, sofern nicht bereits durch den AN geschehen)— Sachverhaltsdarstellung zum Bau-Ist• Darstellung Bau-Ist (Bauablauf/wesentliche Änderungen zum Bau-Soll)• Untersetzung durch Planwerk/Skizzen/BTB/Regelwerk• Wer hat die Leistungen ausgeführt, bzw. wer führt die Leistungen aus?• Leistungszeitraum (von ... bis ...)— Ursache der Änderungen zum Bau-Soll• Chronologie/Referenzschriftverkehr mit Nachtragsrelevanz• Liegt eine Änderungsanordnung des AG (gem. § 1 Nr. 4 VOB/B) oder eine Mehrkostenanzeige (gem. § 2 Nr. 5 od. Nr. 6, etc.) des AN vor?• Wenn die Leistungen mündl. angeordnet wurden, von wem und wann?• Bei Behinderungsanzeigen gem. § 6 Nr. 6 VOB/B ist dringend darauf zu achten, dass auch der Wegfall der Behinderung angezeigt wird• Detaillierte Darstellung der eigentlichen Änderungsursache, bzw. der Notwendigkeit der zusätzlichen Leistungen— Prüfung dem Grunde nach• Sind sämtliche im Angebot enthaltenen Leistungen von der Leistungsanordnung abgedeckt?• Zuweisung der VOB-Paragraphen auf die Einzelpositionen dem Grunde nach (z.B.: § 2 Nr. 5 oder Nr. 6)• Handelt es sich bei den Änderungspositionen um sog. Ohnehin-Leistungen, die bereits mit dem Hauptvertrag abgegolten werden?• Ist die Änderung bereits in einer anderen Vereinbarung zu Nachträgen berücksichtigt worden?• Ungenügend sind Aussagen wie z.B.: “Nachtrag gerechtfertigt“ oder „Leistung erforderlich“• Entstehen durch den Nachtrag ggf. Gegenforderungen gegen AN oder Dritte?— Mengenprüfung und -bestätigung• Alle Mengenvordersätze des/der Nachtrages/Nachträge sind aufzumessen, zu prüfen und zu bestätigen.• In der Nachtragskalkulation aufgeführte „Innere Mengen“ sind ebenfalls zu prüfen und zu bestätigen.

title: Los 03 Örtliche Bauüberwachung Abschnitt 2 (Mottgers – Rohrbach)

description: 1.1 Zu überwachende Baumaßnahme(n)Die Leistungen dieses Ausschreibungspaketes umfassen die örtliche Bauüberwachungsleistung für alle Maßnahmen des Ausschreibungspaketes BAU SFS 1733 RA 3a Fulda – Würzburg 2022 in den ausgeschriebenen Projektgebieten. Dazu gehören auch sämtliche Vor-, Nach- und Zusammenhangsarbeiten dieser Maßnahmen und der dazugehörigen Bauverträge sowie weitere Bauüberwachungsleistungen.Für die Haupt-Bauausführung ist aktuell eine Totalsperrung von 182 Tagen der Strecke 1733 gemäß beiliegender Anzeige zur Integrierten Bündelung (Anlage 1.0.4) vorgesehen. Im Zusammenhang bzw. parallel zu den Oberbaumaßnahmen (GE, WE, SE2, GOS, etc.) finden IH-Begleitarbeiten sowie In-spektionen statt. Eine Machbarkeitsstudie (SOG)/ Rahmenterminplan findet sich in Anlage 1.0.5. Eine Übersicht der geplanten Oberbaumaßnahmen findet sich in Anlage 1.0.2.Für diese sind die in den Anlagen 1.1 bis 1.3 beschriebenen Leistungen zu erbringen.Die Bauüberwachungsleistungen betreffen folgendes Projektgebiet:Los 02: Örtliche Bauüberwachung Abschnitt 1 Fulda – MottgersDie mit diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen erstrecken sich von Fulda Bronnzell bis Mottgers (ca. km 238,765 bis ca. km 265,326)1.2 Allgemeine Lage / örtliche Verhältnisse RA3a Fulda - WürzburgBetroffene GebietskörperschaftenBundesland: Hessen, BayernLandkreis: Fulda, Main-Kinzig-Kreis, Bad Kissingen, Main-Spessart, WürzburgStadt: Eichenzell, Kalbach, Neuhof, Sinntal, Fulda, Zeitlofs, Obersinn, Burgsinn, Rieneck, Gemünden am Main, Karlstadt, Zellingen, Leinach, Margetshöchheim, Würzburg, VeitshöchheimLage im Netz:Strecke: 1733 Fulda Bf – Würzburg HbfVon Fulda Bronnzell bis Würzburg HbfVon km 238 bis 327Von Signal Sig A424 bis Ls 093 IIVon Signal Ls 094 II bis Sig A426Strecke: 5214 Burgsinn, W 625 - Burgsinn BbfVon Burgsinn bis Burgsinn BbfVon km 1,194 bis 0,386Von Signal Sig G652 bis Sig N403Strecke: 5215 Burgsinn Bbf - Abzw Rieneck Sinnberg, W 682Von Burgsinn Bbf bis SinnbergVon km 0,386 bis 1,336Von Signal Sig N403 bis Sig 690Strecke: 5216 Abzw Nantenbach, W 211 - Rohrbach, W 810Von Nantenbach bis RohrbachVon km 0,607 bis 302,227Von Signal Sig 73254 bis Sig P801Von Signal Gz W 806 bis Sig 73204Die Baumaßnahme betrifft vorwiegend die 2-gleisige elektrifizierte Strecke 1733 Hannover Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe - Würzburg Hbf im Abschnitt von km 239 bis km 327.Die Baumaßnahme liegt zwischen den Bf Fulda Bronnzell und Würzburg Hbf.Zwischen den Bf befinden auf einer Streckenlänge von circa 88 Kilometer die folgenden Betriebsbahnhöfe bzw. Betriebsstellen:— Üst Hartberg— Üst Landrücken Nord— Üst Landrücken Süd— Bf Mottgers BBf— Üst Altengronau— Üst Dittenbrunn— Bf Burgsinn Bbf— Üst Mühlberg— Bf Rohrbach Bbf— Üst Hohe Wart— Üst Espenloh— Üst NeubergWeitere Leistungen werden auf der Strecke 5216 (zweigleisig, elektrifiziert) erbracht.1.3 Zuständigkeiten bei Beteiligung DritterSiehe auch ZVB Bauüberwachung (Anlage 06).Von der Baumaßnahme betroffene Dritte sind rechtzeitig im Vorfeld über die Maßnahmen ihrer Betroffen-heit zu beteiligen bzw. zu informieren.Verhandlungen mit Behörden und Dritten, die von Auftragnehmern geführt werden, bedürfen der vorherigen Abstimmung mit dem Auftraggeber. Über das Ergebnis sind dem Auftraggeber innerhalb von 3 Tagen vom Auftragnehmer gefertigte Niederschriften zu übergeben.Alle wesentlichen Bearbeitungs- und Verfahrensschritte und die den Behörden einzureichenden / vorzule-genden Unterlagen sind vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen und ihm zur Freigabe vorzulegen. Die Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt bei entsprechend sachgemäßer Leistung unverzüglich.Etwaige Forderungen von Dritten (wie bspw. Träger öffentlicher Belange, Gemeinden, Verbände, Sparten-träger), insbesondere solche, die über das gesetzlich erforderliche Maß bzw. über die Anforderungen des einschlägigen Regelwerks hinausgehen, teilen die Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schrift-lich mit.1.4 Eisenbahnbetriebliche und verkehrliche VerhältnisseDie Bautermine bzw. Bauzeiträume sind in der Anlage 1.0.5 enthalten. In dieser Übersicht sind nur die reinen Umbausperrpausen bzw. Bauzeiträume genannt. Die baubetrieblich angemeldeten Sperrpausen können der beiliegenden Anmeldung zur Integrierten Bündelung (Anlage 1.0.4) entnommen werden. Die Vorarbeiten, Nacharbeiten und Zusammenhangsarbeiten zu diesen Maßnahmen werden maßnahmenbezogen in der Regel mit einem Vorlauf von mindestens zehn Wo-chen dem AN im Rahmen des Auftaktgesprächs bekannt gegeben.2. Vorbemerkungen2.1 Besprechungen, Termine, NiederschriftenFür alle zu betreuenden Einzelmaßnahme / Ausschreibungspakete findet zwischen AN und AG in der Regel spätestens 12 Wochen vor Beginn der Haupt-Umbausperrpause ein Auftaktgespräch statt.Die maßnahmenbezogen erforderlichen Besprechungen und Niederschriften ergeben sich aus Anlage 1.1 und den entsprechenden Vorschriften.Darüber hinaus finden mindestens 2-Mal in der Woche Abstimmungsgespräche zwischen dem AN und dem AG statt.2.2 Zuständigkeiten beim AuftraggeberSiehe AusschreibungsunterlagenWeiterhin beauftragt der AG einen externen Bauoberleiter für die gesamthafte Koordination (Los 1).2.3 Einsatz von EDV-Systemen— Übliche EDV Systeme (MS Word, Excel, etc. oder ähnliche)— Elektronisches Bautagebuch (VRI DMS) Die Art der Führung des BTB wird in der Auftaktbesprechung festgelegt,— BKUSiehe auch ZBV EDV2.4 Weitere VorbemerkungenDer Einsatz eines GSM-R Handy wird vorausgesetzt und wird nicht gesondert vergütet. Das Vorhalten von Spur- und Überhöhungsmessgerät für Gleise und Weichen sowie 2 Sh2-Scheiben (inkl. Auf- und Abbau) gehören zur unmittelbaren Ausstattung des Bauüberwachers / Fachbauüberwachers und wer-den nicht gesondert vergütet.3. Sonstiges3.1 Definition „Sicherstellen“Befugnis und Verpflichtung zur Erteilung von Anweisungen und zur Überwachung Ihrer Durchführung im übertragenen Verantwortungsbereich. Vertragsrelevante Anweisungen sind stets mit dem Auftraggeber vorab abzustimmen.Definition „Überwachen“Ständiges oder fallweises Beobachten der Durchführung von Aufgaben und Arbeitsabläufen. Hierzu zählt insbesondere:— eine terminliche und sachliche Abstimmung von Maßnahmen verschiedener Bereiche sicherzustellen,— Ist-Daten und -Zustände im Rahmen von Kontrollaufgaben zu erfassen und aufzubereiten.Definition "Mitwirken"Befugnis und Verpflichtung, an einem Vorgang, der federführend von einem anderen Bereich betrieben wird, mitzuarbeiten und hinsichtlich der eigenen Belange mit zu entscheiden.3.2 Arbeitsplatz BauüberwachungDem AN wird vom AG ein Arbeitsplatz zur Projektbearbeitung in Form eines möblierten Baustellenbüros/Containers vor Ort zur Verfügung gestellt.3.3 Anforderung an eine Prüfung der NachtragsforderungBei der Nachtragsbearbeitung verweisen wir insbesondere auf die Regelungen der Ril 202.0305.Die Verfahrensregelung nach NEuPP sind im jeweiligen Bauvertrag vereinbart und bei der Nachtragbe-arbeitung zu verwenden.Die vom AN durchzuführenden Nachtragsprüfungen und die dafür zu erstellenden Stellungnahmen müssen insbesondere folgende Inhalte aufweisen:— Vertrag-Nr.:— Auftragnehmer:— Nachtragsnummer:— Forderungshöhe:— Prüfergebnis:— Original Unterschriften— Sachverhaltsdarstellung zum Bau-Soll gem. Ausschreibungsunterlagen• Darstellung Bau-Soll• Untersetzung durch Kopien aus den Ausschreibungsunterlagen (Kopien Text und Pläne dem Vorgang beifügen, sofern nicht bereits durch den AN geschehen)— Sachverhaltsdarstellung zum Bau-Ist• Darstellung Bau-Ist (Bauablauf/wesentliche Änderungen zum Bau-Soll)• Untersetzung durch Planwerk/Skizzen/BTB/Regelwerk• Wer hat die Leistungen ausgeführt, bzw. wer führt die Leistungen aus?• Leistungszeitraum (von ... bis ...)— Ursache der Änderungen zum Bau-Soll• Chronologie/Referenzschriftverkehr mit Nachtragsrelevanz• Liegt eine Änderungsanordnung des AG (gem. § 1 Nr. 4 VOB/B) oder eine Mehrkostenan-zeige (gem. § 2 Nr. 5 od. Nr. 6, etc.) des AN vor?• Wenn die Leistungen mündl. angeordnet wurden, von wem und wann?• Bei Behinderungsanzeigen gem. § 6 Nr. 6 VOB/B ist dringend darauf zu achten, dass auch der Wegfall der Behinderung angezeigt wird• Detaillierte Darstellung der eigentlichen Änderungsursache, bzw. der Notwendigkeit der zu-sätzlichen Leistungen— Prüfung dem Grunde nach• Sind sämtliche im Angebot enthaltenen Leistungen von der Leistungsanordnung abge-deckt?• Zuweisung der VOB-Paragraphen auf die Einzelpositionen dem Grunde nach (z.B.: § 2 Nr. 5 oder Nr. 6)• Handelt es sich bei den Änderungspositionen um sog. Ohnehin-Leistungen, die bereits mit dem Hauptvertrag abgegolten werden?• Ist die Änderung bereits in einer anderen Vereinbarung zu Nachträgen berücksichtigt wor-den?• Ungenügend sind Aussagen wie z.B.: “Nachtrag gerechtfertigt“ oder „Leistung erforderlich“• Entstehen durch den Nachtrag ggf. Gegenforderungen gegen AN oder Dritte?— Mengenprüfung und -bestätigung• Alle Mengenvordersätze des/der Nachtrages/Nachträge sind aufzumessen, zu prüfen und zu bestätigen.• In der Nachtragskalkulation aufgeführte „Innere Mengen“ sind ebenfalls zu prüfen und zu bestätigen.

title: Los 02 Örtliche Bauüberwachung Abschnitt 1 (Fulda – Mottgers)

description: Die nachfolgend aufgelisteten Maßnahmen sind Gegenstand der Bauüberwachungsleistung:— Oberbaumaßnahmen (Erneuerung und Sanierung des Oberbaus, Gleise und Weichen),— Weichenvormontage (Vormontageorte: Karlsruhe/Butzbach/Baufeld),— Oberbautechnisch bedingte Zusammenhangsmaßnahmen an den technischen Anlagen des Fahrweges, u. a. Signalanlagen (Gleisschaltmittel, Gleisfreimeldeanlagen), LZB (Außenanlage), Oberleitungsanlagen, Erdungsanlagen, Weichenheizungen.— Austausch der vorhandenen Weichenantriebe inkl. Verkabelung,— Austausch und Erneuerung der Weichenheizungen,— Kabelverlegearbeiten – Austausch der streckenbegleitenden Stammkabel und Stichkabel inkl. Anschlüsse,— Austausch der Gleisfreimeldetechnik in der Außen- und Innenanlage (Umrüstung von FTGS auf Achszähltechnik),— Anpassung der Innenanlagen der Stellwerke und deren Stromversorgung,— Anpassung der ZN/ZL – Einrichtungen,— Anpassungen der Innenanlagen im Zuge der LZB Migration (Fulda, Burgsinn),— Freischneiden, Herrichten, Betreiben und Rückbau der Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen und der zugehörigen Zuwegungen,— Kabelmanagement -abruf der Kabel (u. a. LZB/STE),— Wareneingangskontrolle inkl. Dokumentation aller vom AG-seitig bereitgestellten Stoffe (Oberbau-Stoffe und STE Materialien) einschließlich einer Qualitätssicherung durch die Bauüberwachung.— Diverse Instandhaltungsmaßahmen,— Nachlaufarbeiten wie DUA-Stopfgang und Neulagenschleifen,Diese Maßnahmen werden im Folgenden detailliert beschrieben.1.1.1. OberbauDie DB Netz AG beabsichtigt 2022 die Sanierung der Schnellfahrstrecke (SFS) 1733 im Abschnitt zwischen Fulda und Würzburg. Auf der Strecke soll eine umfassende Erneuerung des Oberbaus mit Weichen- und Schienenerneuerung inkl. der daraus resultierenden Begleitarbeiten an LST- und ET-Anlagen stattfinden.Betroffen sind die Strecken 1733, 5214, 5215 und 5216.Der zu sanierende Streckenabschnitt ist Bestandteil der Nord-Süd Schnellfahrstrecke und Bestandteil des TEN-Netzes. Es steht eine Vollsperrung von 128 Tagen für den Abschnitt Würzburg bis Burgsinn und 184 Tagen für den Abschnitt Burgsinn bis Fulda zur Verfügung (siehe Anlagen 01.00.04 Anmeldung BauKapa/Beginn: 10.6.2022). Während der Vollsperrung werden auch Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt.Die Leistungen dieses Ausschreibungspaketes umfassen die Gesamtverantwortliche Bauüberwachung für alle Maßnahmen des Ausschreibungspaketes BAU SFS 1733 RA 3a. Dazu gehören sämtliche Vor-, Nach- und Zusammenhangsarbeiten dieser Maßnahmen und Bauverträge. Die Beschreibung der Baumaßnahme ist in den Anlagen 01.00.01 – 01.00.09 beigelegt. Das Leistungsbild umfasst auch das Nachtragsmanagement (Anlage 01.06).Geplanter Instandsetzungsumfang:— Gleiserneuerungen, 165.602 m, davon 58.485 m SE2.1.1.2. Leit- und Sicherungstechnika) Zusammenhangsarbeiten im Rahmen der OberbaumaßnahmenWiedereinbau FTGSIn den Stellbereichen Stw. Fulda (km 238,900/Weiche 103 – 239,721) und Würzburg (km 322,593- 326,590) bleibt die Gleisfreimeldetechnik FTGS erhalten. Die vorhandenen Gleiskreise werden ausgebaut, gesichert, seitlich gelagert und nach Durchführung der Oberbaumaßnahme (nach Fertigstellung der Oberbauschweißungen) wieder eingebaut. Die Arbeiten werden inkl. der Abnahmeprüfungen und Inbetriebnahmen bis zum 24.9.2022 (BA1 – Burgsinn-Würzburg)/15.11.2022 (BA2 – Fulda-Burgsinn) (Beginn der Belastungsfahrten) abgeschlossen sein.LinienleiterIm Rahmen der Oberbaumaßnahme wird der vorhandene Linienleiter ausgebaut und nach Fertigstellung des Oberbaus neu verlegt, eingebaut und abgenommen (weiteres siehe unten). Kreuzungsstellen des Linienleiters sind durch den AN Bau zu dokumentieren (gemäß Regelwerk der DB AG) und durch den AN zu überwachen.KabelführungssystemeDie im Bestand vorhandenen Betonkabelkanäle werden dabei weiter genutzt. Nicht lagegerechte Kabeltröge werden gerichtet bzw. werden aus- und wieder eingebaut.KabelverlegearbeitenIm Rahmen der Installation der Achszähltechnik werden neue Stamm- und Stichkabel verlegt. Hierbei muss die Bauüberwachung die Kabelüberwachung durchführen inkl. einer umfangreichen Dokumentation (nach gültigem Regelwerk der DB AG).KabelmanagementDer AN übernimmt in Abstimmung mit dem Bau AN den Abruf der Kabel mit ausreichendem Vorlauf (u. a. LZB/STE) und die Koordination der Lieferung sowie mögliche Entsorgung von Altmaterialien. Ebenso obliegt dem AN die Wareneingangskontrolle inkl. Dokumentation aller vom AG-seitig bereitgestellten Stoffe einschließlich einer Qualitätssicherung.— Erneuerung von 72 Weichen und 17 SchienenauszügenDavon: 2 Weichen mit r = 7000/6000 m28 Weichen mit r = 2500 m26 Weichen mit r = 1200 m2 Weichen mit r = 500 m14 Weichen mit r = 300 mUmbauverfahren:— Fließbandverfahren mit Einsatz GMTGrober Bauablauf:— Baugleis einrichten,— Bettungsreinigung (gleichzeitiger Einsatz von 2 BRM),— Neuschienen abladen/Altschienen aufladen,— Gleisumbau/Weichenerneuerung,— Schottern und Stopfen,— Schienenschweißen,— LZB – Einbau,— DUA-Stopfgang und Neulagenschleifen,— Baugleis aufheben.Die SiGeKo Leistung sowie Umweltbauüberwachung werden separat ausgeschrieben.b) Umrüstung der Gleisfreimeldetechnik von FTGS auf AchszähltechnikDie Gleisschaltmittel der Gleisfreimeldung werden in den überwiegenden Stellbereichen von FTGS auf Achszähler umgebaut. Der Rückbau der FTGS wird durch den AN BAU übernommen. Die Montage der Achszähler erfolgt durch die Signalbaufirmen. Der Umbaubereich beginnt im km 238,900 im Bf Fulda Süd und endet beim Übergang zum Stellbereich des Stw Würzburg bei km 322,593 und erstreckt sich auf die auf die Stellbereiche Hartberg, Landrücken Nord, Landrücken Süd, Mottgers, Altengronau, Dittenbrunn, Burgsinn, Mühlberg, Rohrbach, Hohe Wart und Espenloh/Neuberg.Folgende Arbeiten werden durch die beauftragten Signalbaufirmen durchgeführt:— Arbeiten in den Innenanlagen (vor und in der Umbausperrpause),— Festlegung der Mikropunkte für die einzelnen Achszähler am Gleis (nach den Oberbauschweißarbeiten),— Montage der Achszähltechnik an Gleis inkl. Anschluss an Stichkabel,— Anschluss der Gleisschaltmittel an Kabelverteiler und Gleis,— Anschluss der Kabelanlage an Muffen und Kabelschränke.Die Arbeiten werden inkl. der Abnahmeprüfungen und Inbetriebnahmen bis zum 24.9.2022 (BA1 – Burgsinn-Würzburg)/15.11.2022 (BA2 – Fulda-Burgsinn) (Beginn der Belastungsfahrten) abgeschlossen sein.Zeitgleich werden Arbeiten an den LZB-Zentralen durchgeführt (siehe unten).Folgende Maßnahmen werden im Zusammenhang mit dem Umbau der Achszähltechnik durchgeführt und sind durch den AN zu überwachen:RSTW Fulda:— Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Thales/Siemens),— Anpassung der Stromversorgung.RSTW Hartberg:— Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Thales),— Anpassung der Stromversorgung,— Umrüstung der Gleisfreimeldung von FTGS-Gleiskreisen auf Achszähltechnik (Montage der Achszähler Außenanlage),— Kabelverlegearbeiten.RSTW Landrücken Nord:— Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Thales)— Anpassung der Stromversorgung,— Umrüstung der Gleisfreimeldung von FTGS-Gleiskreisen auf Achszähltechnik (Montage der Achszähler Außenanlage),— Kabelverlegearbeiten.RSTW Landrücken Süd:— Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Thales),— Anpassung der Stromversorgung,— Umrüstung der Gleisfreimeldung von FTGS-Gleiskreisen auf Achszähltechnik (Montage der Achszähler Außenanlage),— Kabelverlegearbeiten.RSTW Mottgers/Altengronau:— Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Thales),— Anpassung der Stromversorgung,— Umrüstung der Gleisfreimeldung von FTGS-Gleiskreisen auf Achszähltechnik (Montage der Achszähler Außenanlage),— Kabelverlegearbeiten.RSTW Dittenbrunn:— Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Thales),— Anpassung der Stromversorgung,— Umrüstung der Gleisfreimeldung von FTGS-Gleiskreisen auf Achszähltechnik (Montage der Achszähler Außenanlage),— Kabelverlegearbeiten.RSTW Burgsinn— Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Siemens/Thales),— Anpassung der Stromversorgung,— Umrüstung der Gleisfreimeldung von FTGS-Gleiskreisen auf Achszähltechnik (Montage der Achszähler Außenanlage),— Kabelverlegearbeiten.RSTW Mühlberg:— Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Thales),— Anpassung der Stromversorgung,— Umrüstung der Gleisfreimeldung von FTGS-Gleiskreisen auf Achszähltechnik (Montage der Achszähler Außenanlage),— Kabelverlegearbeiten.RSTW Rohrbach:— Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Thales),— Anpassung der Stromversorgung,— Umrüstung der Gleisfreimeldung von FTGS-Gleiskreisen auf Achszähltechnik (Montage der Achszähler Außenanlage),— Kabelverlegearbeiten.RSTW Hohe Wart:— Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Thales),— Anpassung der Stromversorgung,— Umrüstung der Gleisfreimeldung von FTGS-Gleiskreisen auf Achszähltechnik (Montage der Achszähler Außenanlage),— Kabelverlegearbeiten.RSTW Espenloh/Neuberg:— Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Thales),— Anpassung der Stromversorgung,— Umrüstung der Gleisfreimeldung von FTGS-Gleiskreisen auf Achszähltechnik (Montage der Achszähler Außenanlage),— Kabelverlegearbeiten.RSTW Würzburg— Die Anpassung/Umrüstung der Stellwerksinnenanlage (Siemens/Thales),— Anpassung der Stromversorgung.c) Anpassung Zugnummermeldeanlagen (ZN-Anlagen)Aufgrund der oben aufgeführten Anpassungsmaßnahmen finden ggf. Anpassungen der Zugnummernmeldeanlagen (ZN-Anlagen) statt. Die Arbeiten finden aus-schließlich in der Innenanlage statt.d) LZB-MigrationAufgrund der Abkündigung der LZB L72 classic in Deutschland durch den Systemhersteller Thales und der damit nicht mehr gegebenen Verfügbarkeit wäre die Leistungsfähigkeit des Kernnetzes nachhaltig beeinträchtigt. Deshalb wurde in der Zentrale der DB Netz AG beschlossen, alle betroffenen LZB-Zentralen zu migrieren und zukunftsfähig zu gestalten.Weitere Informationen siehe Ausschreibungsunterlagen.

description: 1. Allgemeine Beschreibung1.1 Zu überwachende Baumaßnahme(n)Die Leistungen dieses Ausschreibungspaketes umfassen die örtliche Bauüberwachungsleistung für alle Maßnahmen des Ausschreibungspaketes BAU SFS 1733 RA 3a Fulda – Würzburg 2022 in den ausge-schriebenen Projektgebieten. Dazu gehören auch sämtliche Vor-, Nach- und Zusammenhangsarbeiten dieser Maßnahmen und der dazugehörigen Bauverträge sowie weitere Bauüberwachungsleistungen.Für die Haupt-Bauausführung ist aktuell eine Totalsperrung von 182 Tagen der Strecke 1733 gemäß beiliegender Anzeige zur Integrierten Bündelung (Anlage 1.0.4) vorgesehen. Im Zusammenhang bzw. parallel zu den Oberbaumaßnahmen (GE, WE, SE2, GOS, etc.) finden IH-Begleitarbeiten sowie In-spektionen statt. Eine Machbarkeitsstudie (SOG)/ Rahmenterminplan findet sich in Anlage 1.0.5. Eine Übersicht der geplanten Oberbaumaßnahmen findet sich in Anlage 1.0.2.Für diese sind die in den Anlagen 1.1 bis 1.3 beschriebenen Leistungen zu erbringen.Die Bauüberwachungsleistungen betreffen folgendes Projektgebiet:Los 04: Örtliche Bauüberwachung Abschnitt 3 Rohrbach - WürzburgDie mit diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen erstrecken sich von Mottgers bis Burgsinn (ca. km 303,441 bis ca. km 326,414)1.2 Allgemeine Lage / örtliche Verhältnisse RA3a Fulda - WürzburgBetroffene GebietskörperschaftenBundesland: Hessen, BayernLandkreis: Fulda, Main-Kinzig-Kreis, Bad Kissingen, Main-Spessart, WürzburgStadt: Eichenzell, Kalbach, Neuhof, Sinntal, Fulda, Zeitlofs, Obersinn, Burgsinn, Rieneck, Gemünden am Main, Karlstadt, Zellingen, Leinach, Margetshöchheim, Würzburg, VeitshöchheimLage im Netz:Strecke: 1733 Fulda Bf – Würzburg HbfVon Fulda Bronnzell bis Würzburg HbfVon km 238 bis 327Von Signal Sig A424 bis Ls 093 IIVon Signal Ls 094 II bis Sig A426Strecke: 5214 Burgsinn, W 625 - Burgsinn BbfVon Burgsinn bis Burgsinn BbfVon km 1,194 bis 0,386Von Signal Sig G652 bis Sig N403Strecke: 5215 Burgsinn Bbf - Abzw Rieneck Sinnberg, W 682Von Burgsinn Bbf bis SinnbergVon km 0,386 bis 1,336Von Signal Sig N403 bis Sig 690Strecke: 5216 Abzw Nantenbach, W 211 - Rohrbach, W 810Von Nantenbach bis RohrbachVon km 0,607 bis 302,227Von Signal Sig 73254 bis Sig P801Von Signal Gz W 806 bis Sig 73204Die Baumaßnahme betrifft vorwiegend die 2-gleisige elektrifizierte Strecke 1733 Hannover Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe - Würzburg Hbf im Abschnitt von km 239 bis km 327.Die Baumaßnahme liegt zwischen den Bf Fulda Bronnzell und Würzburg Hbf.Zwischen den Bf befinden auf einer Streckenlänge von circa 88 Kilometer die folgenden Betriebsbahnhöfe bzw. Betriebsstellen:— Üst Hartberg— Üst Landrücken Nord— Üst Landrücken Süd— Bf Mottgers BBf— Üst Altengronau— Üst Dittenbrunn— Bf Burgsinn Bbf— Üst Mühlberg— Bf Rohrbach Bbf— Üst Hohe Wart— Üst Espenloh— Üst NeubergWeitere Leistungen werden auf der Strecke 5216 (zweigleisig, elektrifiziert) erbracht.1.3 Zuständigkeiten bei Beteiligung DritterSiehe auch ZVB Bauüberwachung (Anlage 06).Von der Baumaßnahme betroffene Dritte sind rechtzeitig im Vorfeld über die Maßnahmen ihrer Betroffen-heit zu beteiligen bzw. zu informieren.Verhandlungen mit Behörden und Dritten, die von Auftragnehmern geführt werden, bedürfen der vorherigen Abstimmung mit dem Auftraggeber. Über das Ergebnis sind dem Auftraggeber innerhalb von 3 Tagen vom Auftragnehmer gefertigte Niederschriften zu übergeben.Alle wesentlichen Bearbeitungs- und Verfahrensschritte und die den Behörden einzureichenden / vorzule-genden Unterlagen sind vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen und ihm zur Freigabe vorzulegen. Die Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt bei entsprechend sachgemäßer Leistung unverzüglich.Etwaige Forderungen von Dritten (wie bspw. Träger öffentlicher Belange, Gemeinden, Verbände, Sparten-träger), insbesondere solche, die über das gesetzlich erforderliche Maß bzw. über die Anforderungen des einschlägigen Regelwerks hinausgehen, teilen die Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mit.1.4 Eisenbahnbetriebliche und verkehrliche VerhältnisseDie Bautermine bzw. Bauzeiträume sind in der Anlage 1.0.5 enthalten. In dieser Übersicht sind nur die reinen Umbausperrpausen bzw. Bauzeiträume genannt. Die baubetrieblich angemeldeten Sperrpausen können der beiliegenden Anmeldung zur Integrierten Bündelung (Anlage 1.0.4) entnommen werden. Die Vorarbeiten, Nacharbeiten und Zusammenhangsarbeiten zu diesen Maßnahmen werden maßnahmenbezogen in der Regel mit einem Vorlauf von mindestens zehn Wochen dem AN im Rahmen des Auftaktgesprächs bekannt gegeben.2. Vorbemerkungen2.1 Besprechungen, Termine, NiederschriftenFür alle zu betreuenden Einzelmaßnahme / Ausschreibungspakete findet zwischen AN und AG in der Regel spätestens 12 Wochen vor Beginn der Haupt-Umbausperrpause ein Auftaktgespräch statt.Die maßnahmenbezogen erforderlichen Besprechungen und Niederschriften ergeben sich aus Anlage 1.1 und den entsprechenden Vorschriften.Darüber hinaus finden mindestens 2-Mal in der Woche Abstimmungsgespräche zwischen dem AN und dem AG statt.2.2 Zuständigkeiten beim AuftraggeberSiehe AusschreibungsunterlagenWeiterhin beauftragt der AG einen externen Bauoberleiter für die gesamthafte Koordination (Los 1).2.3 Einsatz von EDV-Systemen— Übliche EDV Systeme (MS Word, Excel, etc. oder ähnliche)— Elektronisches Bautagebuch (VRI DMS) Die Art der Führung des BTB wird in der Auftaktbesprechung festgelegt,— BKUSiehe auch ZBV EDV2.4 Weitere VorbemerkungenDer Einsatz eines GSM-R Handy wird vorausgesetzt und wird nicht gesondert vergütet. Das Vorhalten von Spur- und Überhöhungsmessgerät für Gleise und Weichen sowie 2 Sh2-Scheiben (inkl. Auf- und Abbau) gehören zur unmittelbaren Ausstattung des Bauüberwachers / Fachbauüberwachers und wer-den nicht gesondert vergütet.3. Sonstiges3.1 Definition „Sicherstellen“Befugnis und Verpflichtung zur Erteilung von Anweisungen und zur Überwachung Ihrer Durchführung im übertragenen Verantwortungsbereich. Vertragsrelevante Anweisungen sind stets mit dem Auftraggeber vorab abzustimmen.Definition „Überwachen“Ständiges oder fallweises Beobachten der Durchführung von Aufgaben und Arbeitsabläufen. Hierzu zählt insbesondere:— eine terminliche und sachliche Abstimmung von Maßnahmen verschiedener Bereiche sicherzustellen,— Ist-Daten und -Zustände im Rahmen von Kontrollaufgaben zu erfassen und aufzubereiten.Definition "Mitwirken"Befugnis und Verpflichtung, an einem Vorgang, der federführend von einem anderen Bereich betrieben wird, mitzuarbeiten und hinsichtlich der eigenen Belange mit zu entscheiden.3.2 Arbeitsplatz BauüberwachungDem AN wird vom AG ein Arbeitsplatz zur Projektbearbeitung in Form eines möblierten Baustellenbüros/Containers vor Ort zur Verfügung gestellt.3.3 Anforderung an eine Prüfung der NachtragsforderungBei der Nachtragsbearbeitung verweisen wir insbesondere auf die Regelungen der Ril 202.0305.Die Verfahrensregelung nach NEuPP sind im jeweiligen Bauvertrag vereinbart und bei der Nachtragbearbeitung zu verwenden.Die vom AN durchzuführenden Nachtragsprüfungen und die dafür zu erstellenden Stellungnahmen müssen insbesondere folgende Inhalte aufweisen:— Vertrag-Nr.:— Auftragnehmer:— Nachtragsnummer:— Forderungshöhe:— Prüfergebnis:— Original Unterschriften— Sachverhaltsdarstellung zum Bau-Soll gem. Ausschreibungsunterlagen• Darstellung Bau-Soll• Untersetzung durch Kopien aus den Ausschreibungsunterlagen (Kopien Text und Pläne dem Vorgang beifügen, sofern nicht bereits durch den AN geschehen)— Sachverhaltsdarstellung zum Bau-Ist• Darstellung Bau-Ist (Bauablauf/wesentliche Änderungen zum Bau-Soll)• Untersetzung durch Planwerk/Skizzen/BTB/Regelwerk• Wer hat die Leistungen ausgeführt, bzw. wer führt die Leistungen aus?• Leistungszeitraum (von ... bis ...)— Ursache der Änderungen zum Bau-Soll• Chronologie/Referenzschriftverkehr mit Nachtragsrelevanz• Liegt eine Änderungsanordnung des AG (gem. § 1 Nr. 4 VOB/B) oder eine Mehrkostenanzeige (gem. § 2 Nr. 5 od. Nr. 6, etc.) des AN vor?• Wenn die Leistungen mündl. angeordnet wurden, von wem und wann?• Bei Behinderungsanzeigen gem. § 6 Nr. 6 VOB/B ist dringend darauf zu achten, dass auch der Wegfall der Behinderung angezeigt wird• Detaillierte Darstellung der eigentlichen Änderungsursache, bzw. der Notwendigkeit der zusätzlichen Leistungen— Prüfung dem Grunde nach• Sind sämtliche im Angebot enthaltenen Leistungen von der Leistungsanordnung abgedeckt?• Zuweisung der VOB-Paragraphen auf die Einzelpositionen dem Grunde nach (z.B.: § 2 Nr. 5 oder Nr. 6)• Handelt es sich bei den Änderungspositionen um sog. Ohnehin-Leistungen, die bereits mit dem Hauptvertrag abgegolten werden?• Ist die Änderung bereits in einer anderen Vereinbarung zu Nachträgen berücksichtigt worden?• Ungenügend sind Aussagen wie z.B.: “Nachtrag gerechtfertigt“ oder „Leistung erforderlich“• Entstehen durch den Nachtrag ggf. Gegenforderungen gegen AN oder Dritte?— Mengenprüfung und -bestätigung• Alle Mengenvordersätze des/der Nachtrages/Nachträge sind aufzumessen, zu prüfen und zu bestätigen.• In der Nachtragskalkulation aufgeführte „Innere Mengen“ sind ebenfalls zu prüfen und zu bestätigen.

title: Logistik und Abfallmanagement

description: 1. Allgemeine Beschreibung1.1 Zu überwachende Baumaßnahme(n)Die Leistungen dieses Ausschreibungspaketes umfassen die örtliche Bauüberwachungsleistung für alle Maßnahmen des Ausschreibungspaketes BAU SFS 1733 RA 3a Fulda – Würzburg 2022 in den ausgeschriebenen Projektgebieten. Dazu gehören auch sämtliche Vor-, Nach- und Zusammenhangsarbeiten dieser Maßnahmen und der dazugehörigen Bauverträge sowie weitere Bauüberwachungsleistungen.Für die Haupt-Bauausführung ist aktuell eine Totalsperrung von 182 Tagen der Strecke 1733 gemäß beiliegender Anzeige zur Integrierten Bündelung (Anlage 1.0.4) vorgesehen. Im Zusammenhang bzw. parallel zu den Oberbaumaßnahmen (GE, WE, SE2, GOS, etc.) finden IH-Begleitarbeiten sowie Inspektionen statt. Eine Machbarkeitsstudie (SOG)/ Rahmenterminplan findet sich in Anlage 1.0.5. Eine Übersicht der geplanten Oberbaumaßnahmen findet sich in Anlage 1.0.2.Für diese sind die in den Anlagen 1.1, 1.2 und 1.5 beschriebenen Leistungen zu erbringen.Die Bauüberwachungsleistungen betreffen folgendes Projektgebiet:Los 05: Logistik und Abfallmanagement1.2 Allgemeine Lage / örtliche Verhältnisse RA3a Fulda - WürzburgBetroffene GebietskörperschaftenBundesland: Hessen, BayernLandkreis: Fulda, Main-Kinzig-Kreis, Bad Kissingen, Main-Spessart, WürzburgStadt: Eichenzell, Kalbach, Neuhof, Sinntal, Fulda, Zeitlofs, Obersinn, Burgsinn, Rieneck, Gemünden am Main, Karlstadt, Zellingen, Leinach, Margetshöchheim, Würzburg, VeitshöchheimLage im Netz:Strecke: 1733 Fulda Bf – Würzburg HbfVon Fulda Bronnzell bis Würzburg HbfVon km 238 bis 327Von Signal Sig A424 bis Ls 093 IIVon Signal Ls 094 II bis Sig A426Strecke: 5214 Burgsinn, W 625 - Burgsinn BbfVon Burgsinn bis Burgsinn BbfVon km 1,194 bis 0,386Von Signal Sig G652 bis Sig N403Strecke: 5215 Burgsinn Bbf - Abzw Rieneck Sinnberg, W 682Von Burgsinn Bbf bis SinnbergVon km 0,386 bis 1,336Von Signal Sig N403 bis Sig 690Strecke: 5216 Abzw Nantenbach, W 211 - Rohrbach, W 810Von Nantenbach bis RohrbachVon km 0,607 bis 302,227Von Signal Sig 73254 bis Sig P801Von Signal Gz W 806 bis Sig 73204Die Baumaßnahme betrifft vorwiegend die 2-gleisige elektrifizierte Strecke 1733 Hannover Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe - Würzburg Hbf im Abschnitt von km 239 bis km 327.Die Baumaßnahme liegt zwischen den Bf Fulda Bronnzell und Würzburg Hbf.Zwischen den Bf befinden auf einer Streckenlänge von circa 88 Kilometer die folgenden Betriebsbahnhöfe bzw. Betriebsstellen:— Üst Hartberg— Üst Landrücken Nord— Üst Landrücken Süd— Bf Mottgers BBf— Üst Altengronau— Üst Dittenbrunn— Bf Burgsinn Bbf— Üst Mühlberg— Bf Rohrbach Bbf— Üst Hohe Wart— Üst Espenloh— Üst NeubergWeitere Leistungen werden auf der Strecke 5216 (zweigleisig, elektrifiziert) erbracht.1.3 Zuständigkeiten bei Beteiligung DritterSiehe auch ZVB Bauüberwachung (Anlage 06).Von der Baumaßnahme betroffene Dritte sind rechtzeitig im Vorfeld über die Maßnahmen ihrer Betroffenheit zu beteiligen bzw. zu informieren.Verhandlungen mit Behörden und Dritten, die von Auftragnehmern geführt werden, bedürfen der vorherigen Abstimmung mit dem Auftraggeber. Über das Ergebnis sind dem Auftraggeber innerhalb von 3 Tagen vom Auftragnehmer gefertigte Niederschriften zu übergeben.Alle wesentlichen Bearbeitungs- und Verfahrensschritte und die den Behörden einzureichenden / vorzulegenden Unterlagen sind vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen und ihm zur Freigabe vorzulegen. Die Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt bei entsprechend sach-gemäßer Leistung unverzüglich.Etwaige Forderungen von Dritten (wie bspw. Träger öffentlicher Belange, Gemeinden, Verbände, Spartenträger), insbesondere solche, die über das gesetzlich erforderliche Maß bzw. über die Anforderungen des einschlägigen Regelwerks hinausgehen, teilen die Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mit.1.4 Eisenbahnbetriebliche und verkehrliche VerhältnisseDie Bautermine bzw. Bauzeiträume sind in der Anlage 1.0.5 enthalten. In dieser Übersicht sind nur die reinen Umbausperrpausen bzw. Bauzeiträume genannt. Die baubetrieblich angemeldetenSperrpausen können der beiliegenden Anmeldung zur Integrierten Bündelung (Anlage1.0.4) entnommen werden. Die Vorarbeiten, Nacharbeiten und Zusammenhangsarbeiten zu diesen Maßnahmen werden maßnahmenbezogen in der Regel mit einem Vorlauf von mindestens zehn Wochen dem AN im Rahmen des Auftaktgesprächs bekannt gegeben.2. Vorbemerkungen2.1 Besprechungen, Termine, NiederschriftenFür alle zu betreuenden Einzelmaßnahme / Ausschreibungspakete findet zwischen AN und AG in der Regel spätestens 12 Wochen vor Beginn der Haupt-Umbausperrpause ein Auftaktgespräch statt.Die maßnahmenbezogen erforderlichen Besprechungen und Niederschriften ergeben sich aus Anlage 1.1 und den entsprechenden Vorschriften.Darüber hinaus finden mindestens 2-Mal in der Woche Abstimmungsgespräche zwischen dem AN und dem AG statt.2.2 Zuständigkeiten beim AuftraggeberSiehe AusschreibungsunterlagenWeiterhin beauftragt der AG einen externen Bauoberleiter für die gesamthafte Koordination (Los 1).2.3 Einsatz von EDV-Systemen— Übliche EDV Systeme (MS Word, Excel, etc. oder ähnliche)— Elektronisches Bautagebuch (VRI DMS) Die Art der Führung des BTB wird in der Auftaktbesprechung festgelegt,— BKUSiehe auch ZBV EDV2.4 Weitere VorbemerkungenDer Einsatz eines GSM-R Handy wird vorausgesetzt und wird nicht gesondert vergütet. Das Vorhalten von Spur- und Überhöhungsmessgerät für Gleise und Weichen sowie 2 Sh2-Scheiben (inkl. Auf- und Abbau) gehören zur unmittelbaren Ausstattung des Bauüberwachers / Fachbauüberwachers und wer-den nicht gesondert vergütet.3. Sonstiges3.1 Definition „Sicherstellen“Befugnis und Verpflichtung zur Erteilung von Anweisungen und zur Überwachung Ihrer Durchführung im übertragenen Verantwortungsbereich. Vertragsrelevante Anweisungen sind stets mit dem Auftraggeber vorab abzustimmen.Definition „Überwachen“Ständiges oder fallweises Beobachten der Durchführung von Aufgaben und Arbeitsabläufen. Hierzu zählt insbesondere:— eine terminliche und sachliche Abstimmung von Maßnahmen verschiedener Bereiche sicherzustellen,— Ist-Daten und -Zustände im Rahmen von Kontrollaufgaben zu erfassen und aufzubereiten.Definition "Mitwirken"Befugnis und Verpflichtung, an einem Vorgang, der federführend von einem anderen Bereich betrieben wird, mitzuarbeiten und hinsichtlich der eigenen Belange mit zu entscheiden.3.2 Arbeitsplatz BauüberwachungDem AN wird vom AG ein Arbeitsplatz zur Projektbearbeitung in Form eines möblierten Baustellenbüros/Containers vor Ort zur Verfügung gestellt.3.3 Anforderung an eine Prüfung der NachtragsforderungBei der Nachtragsbearbeitung verweisen wir insbesondere auf die Regelungen der Ril 202.0305.Die Verfahrensregelung nach NEuPP sind im jeweiligen Bauvertrag vereinbart und bei der Nachtragsbearbeitung zu verwenden.Die vom AN durchzuführenden Nachtragsprüfungen und die dafür zu erstellenden Stellungnahmen müssen insbesondere folgende Inhalte aufweisen:— Vertrag-Nr.:— Auftragnehmer:— Nachtragsnummer:— Forderungshöhe:— Prüfergebnis:— Original Unterschriften— Sachverhaltsdarstellung zum Bau-Soll gem. Ausschreibungsunterlagen• Darstellung Bau-Soll• Untersetzung durch Kopien aus den Ausschreibungsunterlagen (Kopien Text und Pläne dem Vorgang beifügen, sofern nicht bereits durch den AN geschehen)— Sachverhaltsdarstellung zum Bau-Ist• Darstellung Bau-Ist (Bauablauf/wesentliche Änderungen zum Bau-Soll)• Untersetzung durch Planwerk/Skizzen/BTB/Regelwerk• Wer hat die Leistungen ausgeführt, bzw. wer führt die Leistungen aus?• Leistungszeitraum (von ... bis ...)— Ursache der Änderungen zum Bau-Soll• Chronologie/Referenzschriftverkehr mit Nachtragsrelevanz• Liegt eine Änderungsanordnung des AG (gem. § 1 Nr. 4 VOB/B) oder eine Mehrkostenanzeige (gem. § 2 Nr. 5 od. Nr. 6, etc.) des AN vor?• Wenn die Leistungen mündl. angeordnet wurden, von wem und wann?• Bei Behinderungsanzeigen gem. § 6 Nr. 6 VOB/B ist dringend darauf zu achten, dass auch der Wegfall der Behinderung angezeigt wird• Detaillierte Darstellung der eigentlichen Änderungsursache, bzw. der Notwendigkeit der zusätzlichen Leistungen— Prüfung dem Grunde nach• Sind sämtliche im Angebot enthaltenen Leistungen von der Leistungsanordnung abgedeckt?• Zuweisung der VOB-Paragraphen auf die Einzelpositionen dem Grunde nach (z.B.: § 2 Nr. 5 oder Nr. 6)• Handelt es sich bei den Änderungspositionen um sog. Ohnehin-Leistungen, die bereits mit dem Hauptvertrag abgegolten werden?• Ist die Änderung bereits in einer anderen Vereinbarung zu Nachträgen berücksichtigt worden?• Ungenügend sind Aussagen wie z.B.: “Nachtrag gerechtfertigt“ oder „Leistung erforderlich“• Entstehen durch den Nachtrag ggf. Gegenforderungen gegen AN oder Dritte?— Mengenprüfung und -bestätigung• Alle Mengenvordersätze des/der Nachtrages/Nachträge sind aufzumessen, zu prüfen und zu bestätigen.• In der Nachtragskalkulation aufgeführte „Innere Mengen“ sind ebenfalls zu prüfen und zu bestätigen.

title: SFS 1733 Fulda-Würzburg – BÜW nach VV-Bau und VVBau-STE

description: Sanierung der SFS 1733 im Abschnitt Fulda – Würzburg (RA 3a) - Bauüberwachung nach VV-Bau, Lose 1-5.

DB Netz AG (Bukr 16)

street: Theodor-Heuss-Allee 7


measure: electronicBids

measure: smeBids

measure: foreignBidsFromEU

scheme: CPV

documentType: awardNotice

title: Vergabe öffentlicher Personenverkehrsleistungen in dem Linienbündel „Elsavatal“ im Landkreis Miltenberg

description: Der Landkreis Miltenberg ist freiwilliger Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr gemäß Art. 8 Abs. 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) und damit zugleich die zuständige Behörde nach der VO (EG) Nr. 1370/2007. Im Rahmen dieser Ausschreibung vergibt er auf seinem Kreisgebiet, einen öffentlichen Personenbeförderungsauftrag sowie Schülerspezialverkehre an einen bzw. mehrere Betreiber. Der öffentliche Personenbeförderungsauftrag umfasst Personenbeförderungsdienste mit Kraftfahrzeugen gemäß den §§ 42, 43 PBefG. Der Auftrag beginnt am 1.1.2021 und endet nach einer Laufzeit von 10 Jahren (120 Monaten) am 30.12.2030. Das Leistungsvolumen umfasst derzeit im Regelbetriebsjahr nominal 397.409 Fpl- km für das Los 2 „Elsavatal", davon werden 37.223 Fpl-km/Jahr bedarfsgesteuert erbracht.Es umfasst die nachfolgenden Linien:— Linie 64 von Obernburg-Elsenfeld Bahnhof nach Heimbuchenthal Bahnhof (incl. der integrierten Schulverkehrslinien 75 und 77);— Linie 65 von Streit nach Erlenbach Bahnhof weiter über eine Stadtrunde zurück zum Bahnhof;Und weiter nach Mechenhard und Streit;— Linie 69 von Elsenfeld Bahnhof nach Elsenfeld Bahnhof und zurück.Die Anforderungen an die Durchführung der bedarfsgesteuerten Verkehre ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.Für das Los 2 hat der Bieter die nachfolgenden Fahrzeuge in der benannten Anzahl bereit zu stellen:— Solo 1: 3 Fahrzeuge;— Solo 2: 5 Fahrzeuge;— Kleinbus 1: 2 Fahrzeuge;— Kleinbus 2: 1 Fahrzeug.Näheres zu den Fahrzeugen und zu den Vorgaben an die Fahrzeuge findet sich in der Leistungsbeschreibung.

title: Verkehrsleistungen im Regionalbusverkehr in dem Linienbündel Regiobus Miltenberg im Landkreis Miltenberg

description: Der Landkreis Miltenberg ist freiwilliger Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr gemäß Art. 8 Abs. 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) und damit zugleich die zuständige Behörde nach der VO (EG) Nr. 1370/2007. Im Rahmen dieser Ausschreibung vergibt er auf seinem Kreisgebiet einen öffentlichen Personenbeförderungsauftrag sowie Schülerspezialverkehre an einen bzw. mehrere Betreiber.Der öffentliche Personenbeförderungsauftrag umfasst Personenbeförderungsdienste mit Kraftfahrzeugen gemäß den §§ 42, 43 PBefG. Der Auftrag beginnt am 1.1.2021 und endet nach einer Laufzeit von 10 Jahren (120 Monaten) am 30.12.2030.Das Leistungsvolumen für das Los 1 „Regiobus Miltenberg" umfasst derzeit im Regelbetriebsjahr nominal 509 298 Fpl-km, davon werden 126 353 bedarfsgesteuert erbracht. Es umfasst die nachfolgenden Linien:— Linie 81 von Miltenberg Bahnhof nach Erlenbach (Krankenhaus) und zurück;— Linie 83 von Miltenberg Bahnhof nach Wertheim Bahnhof und zurück;— Linie 85 von Miltenberg Bahnhof nach Stadtprozelten Bahnhof;— Linie 87 von Miltenberg Schulzentrum nach Berndiel und zurück.Die Anforderungen an die Durchführung der bedarfsgesteuerten Verkehre ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.Für das Los 1 müssen mindestens die nachfolgenden Fahrzeuge in der genannten Anzahl seitens des Bieters bereitgestellt werden:— Solo 1: 3 Fahrzeuge;— Solo 2: 3 Fahrzeuge;— Kleinbus 1: 3 Fahrzeuge;— Kleinbus 2: 1 Fahrzeug.Näheres zu den Fahrzeugen und zu den Vorgaben an die Fahrzeuge findet sich in der Leistungsbeschreibung.

title: Vergabe öffentlicher Personenverkehrsleistungen in den Linienbündeln „Regiobus Miltenberg“ und „Elsavatal“

documentType: tenderNotice

description: Der Landkreis Miltenberg ist freiwilliger Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr gemäß Art. 8 Abs. 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) und damit zugleich die zuständige Behörde nach der VO (EG) NR. 1370/2007.Er beabsichtigt die Vergabe von öffentlichen Personenbeförderungsdiensten mit Kraftfahrzeugen gemäß den §§ 42,43 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) in den Linienbündeln „Regiobus Miltenberg“ und „Elsavatal“. Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden die nachfolgenden 2 Lose ausgeschrieben:— Los 1: Regiobus Miltenberg;— Los 2: Elsavatal.Der öffentliche Personenbeförderungsauftrag beginnt am 1.1.2021 und hat eine Laufzeit von 10 Jahren (120 Monate). Der Betrieb endet mithin am 31.12.2030.

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: services

Landkreis Miltenberg

street: Brückenstraße 2

countryName: DE

name: Rudi Bretzigheimer, Landratsamt Miltenberg, Brückenstraße 2, 63897 Miltenberg

Gute Reise Hauck GmbH

street: Klaus-Blank-Str. 4

initiationType: tender


name: Garten- und Landschaftsbau GmbH Horenburg

title: Brückenbauarbeiten

currency: EUR

description: Sanierung und Wiederherstellung des bauzeitlichen Erscheinungsbildes der Fußgängerbrücken.

title: Landschaftsbauareiten

description: Wiederherstellung des Erscheinungsbildes des Landschaftsbildes des Schlossparks.

title: Beseitigung Hochwasserschäden 2013 – Schlosspark Neugattersleben; Landschaftsbauarbeiten und Brückenbauarbeiten

description: — Rodungsarbeiten,— Neu- und Ersatzpflanzungen,— Anlage von Pflanzflächen,— Sanierung von Wassergebundenen Wegedecken,— Sanierung von Kleinbrücken,— Freistellung der Durchlässe.

mainProcurementCategory: works

Stadt Nienburg (Saale)

street: Marktplatz 1

street: Ringstr. 12


title: Externe Unterstützung für Fachverfahren PNR

description: Die geschätzte Abnahmemenge beträgt 24.0000 Stunden Senior Architekt sowie 6 950 Stunden Rufbereitschaft in der Vertragslaufzeit vom 1.2.2020 bis zum 31.12.2020. Eine Mindestabnahmemenge ergibt sich hieraus jedoch nicht. Zusätzlich zu den genannten Leistungsmengen umfasst der zu schließende Vertrag die Option zur Er-weiterung dieser Mengen um weitere 49 920 Stunden Senior Architekt sowie weitere 4 200 Stunden Rufbereitschaft. Ferner wird zu dem genannten Leistungszeitraum die Option zur zeitlichen Verlänge-rung bis zum 31.3.2021 vereinbart.

description: Externe Unterstützungsleistungen für das Projekt PNR.

procurementMethod: direct

street: Bernkasteler Straße 8

name: Arbeitsbereich Z 42 - Förmliche Vergabeverfahren

Capgemini Deutschland GmbH

street: Potsdamer Platz 5


title: Los 3: iOS Tablets

description: IOS Tablets gem. Leistungsbeschreibung.

title: Los 2: PC-Technik/Tablets für folgende Schulen

description: PC-Technik/Tablets gem. Leistungsbeschreibung für folgende Schulen der Stadt Rehau: — Los 2a: GS Gutenberg, — Los 2b: MS Gutenberg, — Los 2c: Pestalozzi Schule, — Los 2d: RS Rehau.

title: Los 1: Medientechnik

description: Medientechnik gem. Leistungsbeschreibung für folgende Schulen der Stadt Rehau: — Los 1a: GS Gutenberg, — Los 1b: MS Gutenberg, — Los 1c: Pestalozzi Schule, — Los 1d: RS Rehau.

description: Beschaffung von IT-Leistungen für die Stadt Rehau.

mainProcurementCategory: goods

Stadt Rehau

street: Martin-Luther-Straße 1


description: — Massivholzparkett: 2 925 m2,— Stufenbekleidung Blockstufe Eiche: 182 Stück,— Höhenverstellbare Bühnenpodeste: 21 Stück,— Sockelleiste: 985 lfm,— Sauberlaufmatten: 45 m2.

title: Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule, Erweiterung, Bodenbelagarbeiten

description: Bodenbelagarbeiten.

Stadt Lörrach

street: Luisenstraße 16

name: Fachbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement


name: Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr

title: HaFIS - Systempflege JSEC

title: HaFIS - Systempflege JSEC

description: HaFIS - Systempflege JSEC

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: selective

street: Ferdinand-Sauerbruch-Straße 1

steep GmbH

street: Justus-von-Liebig-Str. 18


title: Kundenzentrum Karlshorst

description: Der Dienstleister hat die Immobilien für die Dauer der Vertragslaufzeit in technisch einwandfreiem, den Anforderungen an eine Vermietung von Wohnraum sowie in geringem Umfang Gewerberaum adäquaten Zustand zu erhalten. Die zu erbringenden Leistungen betreffen dabei Instandhaltungsaufträge in hochbaulichen und gebäudetechnischen Gewerken bis zu einem definierten Auftragswert von 1 000 EUR. Die Auftragserteilung (Mängelmeldung) im Einzelfall erfolgt im Regelfall direkt durch die Mieter der HOWOGE. Die Vergütung des Dienstleisters erfolgt für den beauftragten Immobilienbestand zum Pauschalpreis/qm Nutzfläche.

title: Kleine Instandhaltung von Wohngebäuden

description: Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH bewirtschaftet vornehmlich in den Bezirken Lichtenberg, Pankow und Treptow-Köpenick in Berlin mehr als 62 000 eigene Wohnungen in 5 Kundenzentren und einem Service-Büro. Als einer der größten Vermieter Deutschlands steht die HOWOGE für nachhaltige Bestandsentwicklung, innovative Wohnkonzepte und gesellschaftliches Engagement. Die HOWOGE beabsichtigt, die Leistungen der kleinen Instandhaltung ihrer Wohn- und Gewerbeimmobilien für das Kundenzentrum Karlshorst zu vergeben. Insgesamt handelt es sich dabei um ca. 12162 Wohneinheiten und ca. 107 Gewerbeeinheiten in Berlin.

HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH

street: Ferdinand-Schultze-Straße 71


title: NSE — Neukonzeption Schulcampus Endingen — LV Sanitär- VE201.01

description: Zur Ausführung kommt die gesamte Trinkwasserver- und -entsorgung eines viergeschossigen Schulgebäudes nach DIN 1988/1986, EN 12056-1.Alle 4 WC Bereiche mit 18 Toiletten und 12 Waschtischen auf drei Geschossen werden mit Kaltwasser versorgt. Ebenso erfolgt die Versorgung der Klassenzimmer-Waschtische (17 St.) nur mit Kaltwasser. Zusätzlich kommen in den WC-Bereichen 7 wasserlose Urinale zum Einsatz.Im Erdgeschoss befinden sich zusätzlich ein Beh.-WC, 2 Küchenzeilen und eine Lehrküche mit 4 Spülen. Die Warmwasserversorgung der Lehrküche, des Beh.-WC‘s und des Krankenzimmers (1x Waschbecken, EG) erfolgt über eine Frischwasserstation. Die Spülen der beiden anderen Küchen werden durch E-Durchlauferhitzer mit Warmwasser versorgt.

title: NSE — Neukonzeption Schulcampus Endingen — LV Sanitär — VE 201.01

description: — ca. 300 m Abwasserrohr PE, — ca. 370 m Trinkwasserrohr aus Edelstahl/Verbundrohr + Dämmung, Einrichtungsgegenstände s. o. + Trockenbau-Elemente, Installation TW/Gas in neuer Heizzentrale.

Stadt Endingen

street: Marktplatz 6

Herold Sanitär- und Blechnereibetrieb

street: Wöllingstraße 10


title: Sanitär, Stengelestraße 38

description: Die auszuführenden Leistungen im Rahmen der Sanitärarbeiten umfassen die Ausführung von Sanierungsarbeiten im Bereich der Schmutz- und Trinkwasserinstallationen sowie Lieferung und Montage von Objekten und Armaturen. Im Erdgeschoss der Aula werden die Trinkwasserleitungen erneuert. Die bestehende WC-Anlage wird saniert und im Bereich einer nicht mehr benötigten WC-Anlage wird ein behindertengerechtes WC hergestellt.

title: Sanitär, Stengelestraße 38

description: An der Grundschule Stengelestraße soll ein zweigeschossiges Aula-Gebäude saniert werden. Der Typenbau aus den 60er Jahren hat eine Nutzfläche von ca. 830 m2.Das Gebäude ist nicht unterkellert und wurde weitgehend in Massivbauweise mit Innen- und Außenwänden aus Mauerwerk und teilweise raumhohen Fensterflächen erstellt.Das Dach wurde als massives Flachdach mit bituminöser Abdichtung ausgeführt. Im Erdgeschoss befinden sich Sammlungs- und Technikräume sowie WCs. Im Obergeschoss befinden sich die Bühne und der Zuschauerraum.Im Zuge der Sanierung erfolgt eine Schadstoffsanierung. Zudem wird das Dach neu gedämmt und abgedichtet, Boden-, Wand- und Deckenoberflächen, WCs, die Lüftungs- und Elektrozentrale sowie die Beleuchtung werden erneuert. Das Gebäude erhält einen Aufzug und ein WC in behindertengerechter Ausführung.Die Baustellenzufahrt erfolgt direkt von der Stengelestraße über den Fußgängerweg mit Anfahrtsrampe und führt über eine eingezäunte mobile Baustraße auf das Schulgelände.

SBH | Schulbau Hamburg

street: An der Stadthausbrücke 1

Kunz & Petersen GmbH

street: Theodorstraße 41 Q


name: EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH

title: Breitband Internetanbindung EWN 2021-2025

description: Bereitstellung redundanter Breitband Internetanbindung an den EWN Standorten Rubenow und Rheinsberg.

description: Redundante Breitband Internetanbindung der EWN Standorte Rubenow und Rheinsberg.

street: Latzower Straße 1


title: Ersatzteilfolgebedarf – E2.3X LX051 (Behälter, Brennstoffzelle)

description: 6001837842-BAAINBw E2.3X.

thyssenkrupp Marine Systems GmbH

street: Werftstraße 112-114


name: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Marburg

title: B8 Bad Camberg Emsbachtalbrücke Nord und UF Emsbach

description: Für das unter Pkt. II.1.4 dieser Bekanntmachung genannte Vorhaben sind im Wesentlichen folgende Leistungen zu erbringen: Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 2-3 Fachplanung Tragwerksplanung Lph. 2-3 Rückbauplanung Leistungszeitraum, Fristen: Späteste Zuschlagserteilung: Oktober 2020 Weitere Zwischentermine ergeben sich aus den Vergabeunterlagen.

description: Gegenstand der Gesamtmaßnahme ist der Neubau der Bundesstraße 8 (Ortsumgehung Bad Camberg) mit den Stadteilen Erbach und Würges von Bau-km 0-005 (entspricht: von Netzknoten 5615 009 nach Netzknoten 5615 032, km 0,420) bis Bau-km 6+660 (entspricht: von Netzknoten 5715 064 nach Netzknoten 5717 020, km 0,064) in den Gemarkungen Oberselters, Erbach, Camberg und Würges der Stadt Bad Camberg sowie Walsdorf der Stadt Idstein, einschließlich dem damit verbundenen Neubau der in der Strecke befindlichen 10 Brückenbauwerke.

street: Raiffeisenstraße 7

Krebs + Kiefer Ingenieure GmbH

street: Raiffeisenstraße 1


name: Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Kaiserslautern

title: 300088109 Hochschule KL II, Bauteil H, Neubau – 20E0540 Dämm- u. Brandschutzarb. techn. ATV DIN 18421

description: — Regenwasserleitung Wärmedämmung Rohr DN50-DN200 Mineralwolle o. Ummantelung ca. 500 m;— Trinkwasserleitung Wärmedämmung Rohr DN12- DN50 Mineralwolle o. Ummantelung ca. 1 300 m;— Trinkwasserleitung Wärmedämmung Rohr DN12- DN50 Mineralwolle m. Ummantelung ca. 200 m;— Wärmeleitungen Wärmedämmung Rohr DN15- DN150 Mineralwolle o. Ummantelung ca. 4 800 m;— Wärmeleitungen Wärmedämmung Rohr DN15- DN150 Mineralwolle m. Ummantelung ca. 1 000 m;— Kühlwasserleitungen Kältedämmung Rohr DN15-DN250 synth. Kautschuk o. Ummantelung ca. 3 000 m;— Kühlwasserleitungen Wärmedämmung Rohr DN15-DN100 Mineralwolle m. Ummantelung ca. 700 m;— Lüftungsleitungen Rechteckkanal Mineralwolle o. Ummantellung ca. 4 500 m2;— Lüftungsleitungen rund Mineralwolle o. Ummantellung ca. 2 500 m;— Lüftungsleitungen Rechteckkanal Mineralwolle m. Ummantellung ca. 1 200 m2;— Lüftungsleitungen rund Mineralwolle m. Ummantellung ca. 370 m;— Lüftungsleitungen Rechteckkanal Schaumglas o. Ummantellung ca. 2 100 m2;— Lüftungsleitungen rund Mineralwolle o. Ummantellung ca. 50 m.

description: 20E0540 Dämm- u. Brandschutzarb. techn. Anl. ATV DIN 18421Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt.Vergabeunterlagen können kostenlos vom Vergabemarktplatz Rheinland-Pfalz www.vergabe.rlp.de bis zum Ablauf der Angebotsfrist herunter geladen werden. Es gelten die AGB des Vergabemarktplatzes.

street: Rauschenweg 32

name: LBB Regionale Vergabestelle Kaiserslautern


title: Konzeptstudie Mobility Hubs

description: 2018 wurde im Ergebnis eines Wettbewerbliches Dialogs der Entwurf von ADEPT mit Karres + Brands & Transsolar Energietechnik als Grundlage für die Entwicklung des neuen Stadtteils Oberbillwerder ausgewählt. Auf dieser Grundlage wurde ein Masterplan erstellt, in dem 11 Mobility Hubs vorgesehen sind.Die hier ausgeschriebenen Leistungen sind Teil des von der IBA Hamburg GmbH und dem Bezirk Bergedorf konzipierten Förderprojekts „Mobility Hubs für eine nachhaltige Quartiersentwicklung“. Das Projekt wird vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat aus dem Programm „Nationale Projekte des Städtebau 2018/19“ in der Projektlaufzeit von Frühjahr 2020 bis Ende 2023 gefördert. Ziel des Förderprojekts ist die Erarbeitung der Voraussetzungen für die Realisierung und den Betrieb für diesen innovativen Baustein der Quartiersentwickung.Im Diesem Zusammenhang werden mit dieser Ausschreibung die folgenden Leistungen vergeben:— Erarbeitung einer Konzeptstudie für alle 11 Mobility Hubs inkl. räumlicher Analyse, Bedarfsanalyse, Gebäudekonzept, Betreiber- und Investorenmodell, Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung, Umsetzungskonzept, Aufarbeitung der Konzeptstudie, Termine,— Fachliche Durchführung einer zweitägigen Fachexkursion inkl. fachlicher Erarbeitung der Exkursionsthemen und-ziele, organisatorischer Vorbereitung der Exkursion in Zusammenarbeit mit der IBA Hamburg GmbH, fachliche Durchführung der Exkursion, Dokumentation der Exkursion,— Fachliche Erarbeitung und Durchführung einer eintägigen Fachtagung inkl. fachlicher Erarbeitung der Tagung, Beitrag aus der Fachtagung in Form eines Berichts der Fachexkursion und Vertiefung der Erkenntnisse aus der Exkursion, Dokumentation der TagungWeitere optionale Leistungen:— Technische und organisatorische Durchführung der Exkursion,— Drei halbtägige Workshops mit potenziellen Betreiberinnen und/oder Betreibern, Nutzerinnen und/oder Nutzern und weiteren Fachleuten,— Erläuterungsfilm (ca. 3-5 Minuten) zur Erklärung des Anspruches und des Prinzips der Mobility Hubs, ihrer Benutzung und dem innovativen Zusammenwirken der Mobilitätsangebote und gemeinschaftlichen und gewerblichen Nutzungen zur Online-Veröffentlichung.Die Anlage 01 Leistungsbeschreibung ist zu beachten.Die Auftraggeberin behält sich vor, das Leistungsbild mit dem Versand der Angebotsaufforderung zu konkretisieren und ggf. zu ergänzen.Gegenstand der Ausschreibung ist nicht die Konkretisierung des im Masterplan Oberbillwerder skizzierten Mobilitätskonzepts. Diese wird im 4. Quartal 2019 durch die IBA Hamburg GmbH ausgeschrieben und bis Ende 2020 erstellt.

title: VgV Oberbillwerder Konzeptstudie Mobility Hubs

description: Die IBA Projektentwicklungs GmbH & Co. KG entwickelt im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg Oberbillwerder als 105. Stadtteil von Hamburg. Das Areal befindet sich östlich der Innenstadt im Bezirk Bergedorf. Nördlich der S-Bahnstation Allermöhe werden ab den 2020er Jahren auf insgesamt rd. 124 Hektar Fläche ca. 7 000 Wohnungen in unterschiedlichen Typologien und bis zu 5 000 Arbeitsplätze entstehen. Ein Bildungs- und Begegnungszentrum, 2 Grundschulen, 1 Hochschule, bis zu 14 Kitas und noch einmal so viele soziale Einrichtungen. 11 Mobility Hubs (eine wegweisende Kombination aus Quartiersgaragen und Quartierszentren mit Einzelhandel, Dienstleistungen oder kulturellen bzw. sozialen Angeboten), rund 28 Hektar öffentliche Grün- und Freiflächen mit zahlreichen Spielplätzen sowie ein großer Aktivitätspark und ein Schwimmbad.Weitere Informationen in Absschnitt II.2.4).

IBA Projektentwicklungs GmbH & Co. KG

street: Am Zollhafen 12

Bietergemeinschaft ARGUS

street: c/o ARGUS Stadt und Verkehr Partnerschaft mbB


name: Elektro Kettel Nachf. Pratas & Kusche GmbH & Co.KG

title: Regional-Los West

description: Der LVR-Fachbereich Zentraler Einkauf und Dienstleistungen schreibt im Rahmen eines offenen Verfahrens folgende Leistungen aus: Rahmenvertrag über die Reparatur und Wartung von Haushaltselektro- und Kleingewerbegeräten für die Dienststellen und Fachbereiche des Landschaftsverbandes Rheinland die Hauptabnehmer der Leistungen aus dem Rahmenvertrag sind vor allem die LVR-Kliniken, der LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen sowie die LVR-Förderschulen. Grundsätzlich soll der Rahmenvertrag aber auch den zahlreichen anderen Einrichtungen des LVR zu Verfügung gestellt werden. Ein Dienststellenverzeichnis ist unter der Adresse http://www.lvr.de unter dem Bereich „Kontakt" einsehbar. Über den Rahmenvertrag sollen sämtliche Reparaturaufträge sowie Wartungen für die verschiedensten Haushaltselektro- und Kleingewerbegeräte des LVR abgedeckt werden. Es handelt sich sowohl um Haushaltselektrogeräte als auch um Kleingewerbegeräte, die bei Bedarf über einen gesonderten Rahmenvertrag gekauft werden. Ausgeschrieben werden Reparaturen sowie Wartungen an: — Waschmaschinen; — Wäschetrocknern; — Geschirrspülmaschinen; — Kühl- und Gefrierschränken; — Elektroherden- und Backöfen; — Mikrowellen-Geräten; — Dunstabzugshauben; — Kaffeemaschinen. Es handelt sich dabei überwiegend um Fabrikate der Hersteller Miele, Liebherr, Siemens und AEG. Die Aufzählung der Geräte und Hersteller ist nicht abschließend. Der geschätzte Umsatz der Einrichtungen des LVR beträgt für die zweijährige Mindestvertragslaufzeit für alle Regionen insgesamt ca. 540 000,00 EUR. Auf die maximale Laufzeit und alle Lose gesehen, ergibt sich ein geschätzter Umsatz von 810 000,00 EUR. Der Bedarf unterteilt sich wie folgt auf die LVR-Regionen: — Region Nord: 190 000 EUR; — Region Ost: 150 000 EUR; — Region Süd: 70 000 EUR; — Region West: 130 000 EUR. Der Auftraggeber teilt den genauen Ort der Leistungserbringung mit sowie die Kontaktdaten eines Ansprechpartners, mit dem zwingend ein genauer Termin zu vereinbaren ist. Hierfür wird eine Reaktionszeit von 24 Stunden zur ersten Kontaktaufnahme (telefonisch/schriftlich per E-Mail) vorgegeben. Der Kundendienstmonteur muss innerhalb der nächsten 2  Werktage die Reparaturleistung erbringen bzw. vor Ort gewesen sein um entsprechende Ersatzartikel bestellen zu können. Die Wartung der Geräte hat nach Herstellervorgaben zu erfolgen und muss dokumentiert werden. Die Dokumentation ist der Dienststelle auszuhändigen. Darüber hinaus ist den Dienststellen nach Bedarf und soweit vorhanden ein entsprechender Wartungsplan des Herstellers zur Verfügung zu stellen. Sollte es bei Haushaltsgeräten keine Vorgaben zu den Gerätewartungen geben, hat mindestens ein Komplett Check inkl. Grundreinigung der Geräte zu erfolgen. Nachweise hierüber sind der Dienststelle/dem Fachbereich ebenfalls vorzulegen. Entsprechende Kundendienstverträge, Nachweise über die Teilnahme an Kundendienstschulungen und der Nachweis über die Konzessionierung eines Meisterbetriebes IHK sind vorzulegen.

title: Regional-Los Süd

title: Regional-Los Ost

title: Regional-Los Nord

title: RV Reparatur u. Wartung Haushaltselektro- und Kleingewerbegeräte für den LVR

description: Der LVR-Fachbereich Zentraler Einkauf und Dienstleistungen schreibt im Rahmen eines offenen Verfahrens folgende Leistungen aus:Rahmenvertrag über die Reparatur und Wartung von Haushaltselektro- und Kleingewerbegeräten für die Dienststellen und Fachbereiche des Landschaftsverbandes Rheinland.

street: Ottoplatz 2

street: Sittarder Str. 35

Ahrend Kundendienst

street: Borkumstr. 4


description: Klinik Immenstadt, BA 5 – VE 4800 Gebäudeautomation – NeubauAuszug aus dem LV:Informationsschwerpunkt ISP 1 HZG Kälte— DDC Automationsstation;— Feldgeräte,;— Schaltschrank;— Technische Bearbeitung, Dienstleistungen.Informationsschwerpunkt ISP 2 Lüftung— DDC Automationsstation;— Feldgeräte;— Schaltschrank;— Technische Bearbeitung, Dienstleistungen.Gebäudeautomation— Dienstleistungen GLT.

title: Klinik Immenstadt – BA 5 Erweiterung Pflege, VE 4800 Gebäudeautomation – Neubau

description: Klinik Immenstadt, BA 5 – VE 4800 Gebäudeautomation – NeubauAuszug aus dem LV:Informationsschwerpunkt ISP 1 HZG Kälte— DDC Automationsstation;— Feldgeräte;— Schaltschrank;— Technische Bearbeitung, Dienstleistungen.Informationsschwerpunkt ISP 2 Lüftung— DDC Automationsstation;— Feldgeräte;— Schaltschrank;— Technische Bearbeitung, Dienstleistungen.Gebäudeautomation— Dienstleistungen GLT.

Klinikverbund Allgäu gGmbH

street: Im Stillen 2


name: Biopark Markt Erzeuger- und Vermarktungsgesellschaft mbH

name: ÖKORING Versuchs- und Beratungsring im Norden e.V.

name: Hybridschweinezuchtverband Nord/ Ost e.V.

name: Landesamt für innere Verwaltung M-V, Abteilung Beschaffung/Dienstleistungen

title: Landwirtschaftliche Beratungsleistungen

description: Rahmenvereinbarung über die Erbringung von landwirtschaftlichen Beratungsleistungen1. Beratung zu Standards für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand,2. Beratung zu dem Klima und der Umwelt zugutekommende landwirtschaftlichen Praktiken und Erhaltung landwirtschaftlichen Flächen,3. Beratung zu Maßnahmen und Anforderungen im Zusammenhang mit der Eindämmung des Klimawandels,4. Beratung zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zu den Anforderungen und möglichen Maßnahmen zum Naturschutz in der Landwirtschaft und Unterstützung bei Maßnahmen zu deren Umsetzung,5. Beratung zur Erhaltung der genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft,6. Beratung zu den Anforderungen oder Maßnahmen zum Wasser- und Bodenschutz,7. Beratung zu Anforderungen zu besonders tiergerechten Haltungsverfahren,8. Beratung zur Diversifizierung einschließlich solcher, die der nachhaltigen Regionalentwicklung dienen,9. Beratung zu Fragen des Ökolandbaus.

street: Lübecker Str. 289

LMS Agrarberatung GmbH

street: Graf-Lippe-Straße 1

Unternehmensberatung Uwe Schmidt

street: Steinbrücken 13

AWADO Agrar- und Energieberatung GmbH

street: Jean-Monnet-Straße 4

street: Stavenhagener Str. 41

Öko-BeratungsGesellschaft mbH

street: Eichethof 1

street: Grüner Kamp 15-17

Bioland e.V.

street: Kaiserstraße 18

street: Basedower Straße 86

Öko-Obstbau Norddeutschland

street: Moorende 53


name: Technische Universität Ilmenau, Dezernat Finanzen, SG Beschaffung

title: 2 x Haptik Feedback-Systeme

description: Spezifikation:—— 1 x Haptik-Feedback-Anzug mit mindestens folgenden Spezifikationen:—— Ermöglichung von taktilem Feedback über den Anzug;—— Motion Tracking;—— SDK für Unity und Unreal Engine;—— Größe: geeignet für Körpergrößen um 180 cm;—— Konnektivität: Bluetooth, Wi-Fi.— 1 x Paar Haptik-Feedback-Handschuhe mit mindestens folgenden Spezifikationen:—— Motion Tracking;—— Force-Feedback.——— Bis zu 1,8 kg gefühltes Gewicht pro Finger;——— Eindruck des Fühlens sowohl von weichen (z. B. Kleidung) als auch harten Materialien (z. B. Tischkante).—— Taktiles Feedback——— Vibrationsmotor für jeden Finger.—— SDK für Unity und/oder Unreal Engine;—— Wireless Kit, um Handschuhe kabellos mittels Bluetooth oder vergleichbarer Funktechnik zu betreiben.

title: 1x Multi-Room Motiontracking System

description: Spezifikation:— 10 x Stereo-Kameras zur Erfassung von Posen-, Positions- und Bewegungsdaten in mindestens 2 verbundenen Räumen (ca. 6 x 6 x 2 m):—— minimale Tiefenauflösung: 1280 x 720 @ 60 FPS,—— Mindest-D-FOV: 120o.— 10 x Wandhalterungen (eine pro Stereo-Kamera):—— Unterstützung von voller Schwenk- und Neigebewegung.— 6 x Tracker, um Objekte aus der realen Welt zu tracken und in der virtuellen Welt darzustellen (Kompatibilität zu VALVE Lighthouse 2.0 Tracking System erforderlich),— 2 x Smartphones:—— Min. 6.3" Display,—— Min. 64GB Speicherplatz,—— ARCore-Support,—— Motion Sense,—— Android 10 Betriebssystem.— 2 x Tablet-PCs:—— Abnehmbare Tastatur,—— Min. Intel i7 CPU,—— Min. NVIDIA GTX 1060,—— Min. 16 GB RAM,—— Min. 512 GB Speicherplatz.— 1 x Paar Handschuhe für Fingertracking:—— Markerbasiert,—— active-LED,—— Kompatibel zu OptiTrack Motive Software,—— keine Software notwendig.

title: 4 x AR-HMDs

description: 1) Spezifikation:— 4 x Augmented Reality Head-Mounted Displays mit mindestens folgenden Spezifikationen:—— Display: Durchsichtige holografische Linsen (Wellenleiter), 2k Auflösung,—— Sensoren: Kopfverfolgung, Eye-Tracking, Tiefensensor, IMU (Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer), Kamera,—— Audio und Sprache: 5-kanaliges Mikrofonarray, Lautsprecher,—— Interaktion: Handverfolgung mit beiden Händen, Sprachsteuerung,—— Tracking: 6 Degrees of Freedom (DoF)-Tracking, Raumerfassung und Umwelteinbeziehung in Echtzeit,—— Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB Typ-C,—— sonstiges: über Sehhilfe tragbar, 2-3 Stunden Akkulaufzeit, passive Kühlung des Gerätes.2) Zubehör:— Tragetasche, Kopfhalterung, Ladegerät mit kompatiblem Kabel.

title: AR/VR/MR Technologien — 3 Lose

description: Zur Bearbeitung des aktuellen Forschungsvorhabens „Cytemex — Cyberphysische Telepräsenzsysteme zur Erforschung der Mensch-zu-X-Kommunikation“ ist es beabsichtigt, das bestehende Portfolio an AR/VR/MR Technologien zu erweitern. Hierzu werden Augmented Reality (AR) Head-Mounted Displays (HMD), ein Multi-Room Motiontracking System und verschiedene Haptik-Feedback-Systeme benötigt.

street: Max-Planck-Ring 14

Qvest Media GmbH

street: Mathias-Brüggen-Str. 65a

imsys GmbH & Co. KG

street: Hertichstr. 81

street: Hertichstrße 81


name: Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 4, Referat 47.1

description: Erdarbeiten: 34 000 m3Asphaltarbeiten: 7 000 tAsphaltfundation: 5 000 t.

title: L 123, Neubau der OU Staufen, 1. BA, Straßenbau 1.2

description: L 123, Neubau der OU Staufen, 1. BA,Straßenbau 1.2.

street: Bissierstraße 3


name: Technische Universität Dresden, Dezernat Finanzen und Beschaffung, Sachgebiet Zentrale Beschaffung und Anlagenbuchhaltung

description: Das Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen (ZIH) ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der TU Dresden und schreibt in diesem offenen Verfahren eine Erweiterung von 2 IBM TS4500 Bandbibliotheken aus.Abweichend von sonst üblicher produktneutraler Leistungsbeschreibung werden in diesem Vergabeverfahren aufgrund der unten beschriebenen Bedarfslage spezifisch IBM-Produkte ausgeschrieben, um die vorhandene Infrastruktur optimal, kompatibel und wirtschaftlich zu ergänzen.Die Dienste Backup und Archivierung sind zentrale Bestandteile der Speicherdienste an der TU Dresden und werden an 2 räumlich getrennten Standorten vom ZIH betrieben. Die Hardwarekomponenten sind per FC in einer SAN-Fabric miteinander verbunden.Die Ausschreibung dient der Erweiterung der verfügbaren I/O-Bandbreite im Tape-Bereich für den Backup- und Archiv- Service des ZIH.Im Rahmen des offenen Verfahrens werden in Summe 2 D55-Erweiterungsmodule und 20 LTO7-Laufwerke für 2 IBM TS4500-Tapelibraries ausgeschrieben, die hälftig an 2 verschiedenen Standorten nach Herstellerrichtlinien zu implementieren und nach Vorgaben des ZIH an das vorhandene FC-SAN, bestehend aus nachfolgenden SAN-Switches:6 * IBM 2498 B40 (Brocade) alle FOS v7.4.2c,2 * Brocade 5100, alle FOS v7.4.2c,4 * IBM SAN48B-5 FOS v8.1.2dAnzuschließen sind. Das SAN-Zoning erfolgt durch das ZIH.Das Angebot muss auch die Erstprüfung elektrischer Betriebsmittel bzw. Maschinen für die neu zu beschaffenden Geräte abdecken bzw. als Leistungsbestandteil umfassen.Eingeschlossen ist die vor-Ort Installation aller Komponenten. Nach Installation erfolgt eine Einweisung in die Geräte und die Software. Die Installation schließt mit der Erklärung der Betriebsbereitschaft und des anschließenden Testzeitraums und Abnahme. Ist Leistungsumfang ist die Wartung für 3 Jahre nach Abnahme enthalten. Wartungsverlängerung für das 4. Jahr und 5. Jahr sowie für die Verschiebung der bestehenden Komponenten sind als Optionen für den Auftraggeber zwingend anzubieten.

description: Erweiterung von 2 IBM TS4500 Bandbibliotheken.

street: Strehlener Straße 22/24


description: Mit Urteil vom 4.7.2019 hat der EuGH im Vertragsverletzungsverfahren um die HOAI abschließend entschieden, dass die in der HOAI festgelegten Mindest- und Höchstsätze europarechtswidrig sind. Sofern im gegenständlichen VgV auf die HOAI Bezug genommen wird, ergeht der Hinweis, dass die Honorartafeln zur Preisorientierung dienen sollen. Es sind auch Angebote rechtlich zulässig, die außerhalb der bisherigen Mindest- und Höchstsatzregelungen liegen.Objektplanung Gebäude und Innenräume (Architektenleistung HOAI 2013 Teil 3, Abschn. 1, §§ 34 ff.);— stufenweise Beauftragung der Grundleistungen Leistungsphasen 1 bis 9;— vorerst nur Stufe 1 mit LPH 1+2 einschl. zugehöriger Besonderer Leistungen.Besondere Leistungen:— Mitwirken bei Förderverfahren (Stufe 1 + 2);— Brandschutznachweis bis zur Baugenehmigung;— Abbruch/Rückbau des Bestandsgebäudes (Hauptstraße 5) (ggf. als Teil der Gesamtmaßnahme);— Ausstattung/Möblierung (ggf. als Teil der Gesamtmaßnahme).Die Beauftragung der Grund- und Besonderen Leistungen ab der Stufe 2 ist entsprechend der Bereitstellung der Förder- und Finanzmittel beabsichtigt.Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung (sowie mit weiteren Stufen/Leistungsphasen und weiteren Besonderen Leistungen) besteht nicht; es wurden noch keine Planungsleistungen Objektplanung Gebäude erbracht. Eine Bestandsbewertung liegt vor.Es wird davon ausgegangen, dass die Zielfindungsphase nach BGB 2018 abgeschlossen ist

title: Markt Burgebrach, Umnutzung Schmälinghaus und energetische Sanierung Rathaus Objektplanung Gebäude und Innenräume – Architektenleistungen

description: Der Markt Burgebrach hat das Nachbaranwesen des Rathauses (das sog. „Schmälinghaus“), Hauptstraße 5, in Burgebrach, erworben. Es ist angedacht dieses Gebäude zurückzubauen und mit einem Ersatzbau an gleicher Stelle mit dem Verwaltungsgebäude der VG Burgebrach zu verbinden.Aufgrund der Fördermöglichkeiten durch die Städtebauförderung sind verschiedene, auch öffentliche Nutzungen (z. B. Tourismusbüro, Bürgerbüro, etc.) neben einem reinen Rathausgebäude vorgesehen.Die Gebäude (Hauptstraße 3 und 5) sollen künftig baulich verbunden sein. Das bestehende Rathaus (Hauptstraße 3) soll in diesem Zusammenhang energetisch saniert werden. Das äußere und innere Erscheinungsbild der beiden Anwesen ist aufeinander abzustimmen. In unmittelbarer Nähe befindet sich das denkmalgeschützte „Alte Rathaus“ (Hauptstraße 1). Dieses Gebäude soll unberührt bleiben.Eine Bestandsbewertung hat ergeben, dass dem Gebäude Hauptstraße 5 aufgrund zahlreicher Um- und Ausbauten in den letzten Jahrzehnten die Eignung für die vorgesehenen Zwecke abgesprochen werden muss.Die Bauaufgabe besteht im Wesentlichen aus dem Rückbau sowie anschließendem Neubau an gleicher Stelle und der energetischen Sanierung des bestehenden Rathausgebäudes. Das Gebäudeensembles ist Teil „historischen Ortskernes“ von Burgebrach. Die Südfassaden des bestehenden Gebäudes sowie des Neubaus sollen an die übrigen Gebäude des Ortskernes angeglichen werden.Das 5-geschossige Gebäude der Hauptstraße 5 wurde um die Jahrhundertwende als Massivbau (Außenwände: Sockel in Sandstein mit aufgehendem Ziegelmauerwerk; Innenwände: Fachwerk, Ziegelmauerwerk, Trockenbau) mit Holzbalkendecke und steilem Satteldach (55o, liegender Pfettendachstuhl, rote Biberschwanzziegel) errichtet. Das Gebäude ist teilunterkellert (Sandsteingewölbe).In einem ersten Bauabschnitt erfolgt der Abbruch bzw. Rückbau des Gebäudes Hauptstraße 5 sowie der anschließende Neubau an gleicher Stelle. Der Betrieb im bestehenden Rathaus läuft währenddessen parallel weiter. Für die energetische Sanierung des Rathauses im 2. Bauabschnitt werden die Mitarbeiter in den Neubau umgezogen bzw. in umliegende Gebäude ausgelagert (Umzug bzw. Auslagerung durch AG).Das Raumprogramm der Erweiterung des Rathauses Burgebrach umfasst Räumlichkeiten für ca. 31 Arbeitsplätze. Eine detaillierte Darstellung kann den Vergabeunterlagen Stufe 2 entnommen werden.Die Gesamtkosten für den Abbruch mit Ersatzneubau nach DIN 276 werden mit ca. 2,19 Mio. EUR brutto geschätzt. Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich auf 1,23 Mio. EUR brutto.Es handelt sich um eine geförderte Gesamtmaßnahme.Terminvorschau:— Start umgehend nach Abschluss VgV,— Planungsphase 2021,— Abgabe Förderantrag 2021,— Bauausführung ab 2022,— Gesamtfertigstellung Abbruch + Ersatzneubau 2023,— Gesamtfertigstellung energetische Sanierung 2024.

Markt Burgebrach

street: Hauptstr. 3

name: Geschäftsleiter – Amtsleiter Amt I, Herr Markus Kraus

Architekturbüro Gatz

street: Markusstraße 12b


name: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Niederlassung Mitte Zentrale Vergabe

title: HGU-GTZ_Tiefbauarbeiten Campus West

description: Baustelleneinrichtung (Bauzaun, Container, Bauwasseranschluss, Verkehrssicherung) Baustelleneinrichtung KMF-,PCB-, Asbest-Ausbau Anforderungen an Ausführende: 1. Für Arbeiten an Nahwärmeleitungen Vorlage einer Bescheinigung, dass für die Schweißer eine Prüfung nach EN 287-1 nachgewiesen wird und sie auch unter Baustellenbedingungen durchstrahlungssicher schweißen können. 2. Für Arbeiten an Trinkwasserleitungen Vorlage einer Bescheinigung gemäß DVGW GW 301, Gruppe W3pe. 3. Für Arbeiten an Gasleitungen Vorlage einer Bescheinigung gemäß DVGW, Gruppe G2 pe und st. 4. Für Entwässerungskanalarbeiten Vorlage des RAL-Gütezeichens 961 Kanalbau für die Beurteilungsgruppe AK2 oder hilfsweise AK3 mit Angabe der Ausführung von Leistungen in den letzten 3 Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. „Erd- und Abbruchmassnahmen“: — ca. 200 qm Baustraße herstellen und rückbauen,— ca. 1 100 qm Straßenbefestigung (bitum.) aufnehmen und beseitigen,— ca. 1 400 qm Betonsteinpflaster aufnehmen und beseitigen,— ca. 40 cbm Grundstücksmauer abbrechen und beseitigen,— ca. 500 m Abbruch Nachwärmeleitung im Erdreich,— ca. 2 600 cbm Grabenaushub bis 1,75 m,— ca. 1 650 cbm Grabenaushub bis 4,50 m,— ca. 1 150 cbm Grabenaushub bis 6,00 m,— ca. 1 700 cbm Boden lagern und wieder einbauen,— ca. 1 700 cbm ZUL. Bodenverbesserung,— ca. 3 600 cbm Boden beseitigen bis einschl. Z 1.1,— ca. 1 300 cbm ZUL. Boden beseitigen > Z 1.1 bis einschl. Z 2,— ca. 2 100 cbm Kies zur Verfüllung,„Entsorgungsarbeiten, Beseitigung von Abbruchmaterial“: — ca. 25 to Beton, Steine, Mauerwerk entsorgen,— ca. 1 to Stahl-, Metallteile laden, transportieren und entsorgen,— ca. 1,5 to Holz laden, transportieren und entsorgen,— ca. 1 to Asbest laden, transportieren und entsorgen,„Verbauarbeiten und Wasserhaltung“: — ca. 1 600 qm Graben- und Baugrubenverbau herstellen, vorhalten u. rückbauen,— ca. 460 qm Grabenteilverbau herstellen, vorhalten und rückbauen,— ca. 600 m Wasserhaltung im Graben,— 3 St. Wasserhaltung mit Pumpe,„Entwässerungskanalarbeiten U Wasserleitungsarbeiten“: — ca. 300 m Entwässerungskanalarbeiten (FBS, PP-Rohre),— 3 St. Drosselbauwerk mit Überfallschwelle,— 1 St. Regenspeicher 128 cbm,— 1 St. RegeNwasserzisterne 15 cbm,— ca. 530 m PE Druckrohrleitung,„Nahwärmeleitungsarbeiten“: — ca. 560 m KMR (DN 80 bis 250) liefern und verlegen (Nahwärmeleitungen),— ca. 100 St. Rundschweißungen (div. DN),— ca. 10 St. Anschluss an Bestandsleitungen (div. DN),— ca. 110 St. Dichtheitsprüfungen mit Vakum (div. DN),— ca. 1 130 m Trassenwarnband liefen und einlegen,„Leerrohrverlegearbeiten“: — ca. 1 800 m Leerrohrverlegearbeiten,„Gasleitungsarbeiten“: — ca. 220 m PE-Gasdruckrohr im Rohrgraben verlegen (inkl. Trassenwarnband).

title: HGU-GTZ_Tiefbauarbeiten Campus West

description: — Kabelleitungstiefbauarbeiten (DIN 18 322); — Entwässerungskanalarbeiten (DIN 18 306); — Abbruch- und Rückbauarbeiten (DIN 18 459); — Erdarbeiten (DIN 18300); — Verbauarbeiten (DIN 18 303).

street: Dieselstraße 1-7

S & V Bau GmbH

street: Sterker Heide 1


name: Unterstützung des BMG bei der Umsetzung der Berichtspflicht der Länder zur Investitionskostenförderung gem. § 10 Abs.2 SGB XI

description: Gegenstand des Auftrags ist:— Herstellen von Transparenz über Art und Höhe der Investitionskostenförderungen der Länder gemäß § 10 Abs. 2 SGB XI. Eine Analyse hinsichtlich der qualitativen und quantitativen Auswirkungen der Förderung auf die Versorgung sowie die finanzielle Belastung der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen;— Erhebung sämtlicher Daten in allen 16 Bundesländern mit Hilfe des Fragebogens, der im Rahmen der Studie zur Umsetzung der Berichtspflicht der Länder mit den Daten für die Jahre 2017 und 2018 entwickelt wurde, mit Ausnahme der Daten zu den Ziffern 2.12 bis 2.17, 3.6 und 5 des Fragebogens;— Erhebung der Daten zu den Ziffern 2.12 bis 2.17, 3.6 und 5 des Fragebogens beim Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek);— Auswertung der unter den vorgenannten Punkten erhobenen Daten zur Darstellung der Auswirkungen der Investitionskostenförderung der Länder auf die pflegerische Versorgung und die finanzielle Belastung der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen.

description: Erhebung, Zusammenführung und Auswertung der Daten zur jährlichen Investitionskostenförderung der Länder für die Berichtsjahre 2019 bis 2021 gem § 10 Abs.2 SGB XI.

IGES Institut GmbH

street: Friedrichstr. 180


title: Gegenstand des Auftrags sind die Leistungen der Objektplanung Gebäude entsprechend HOAI Teil 3, Abschnitt 1.

description: Die Stadt Immenstadt beabsichtigt den bestehenden zweigruppigen Kindergarten Stein, im Immenstädter Ortsteil Stein im Allgäu zu sanieren und auf 3 Gruppen aufzustocken sowie durch einen Neubau für eine weitere Kindergartengruppe und zwei Kinderkrippengruppen zu erweitern. Im Vorfeld zu diesem Vergabeverfahren wurde eine Machbarkeitsstudie vom Architekturbüro KKS aus Darmstadt erstellt, welche Varianten der Realisierbarkeit der Maßnahme untersucht hat und der Raumbedarf sowie die voraussichtlichen Erstellungskosten ermittelt wurden. Anhand der Machbarkeitsstudie wurde vom Stadtrat die Umsetzung des Projekts in der Variante II a beschlossen. Die Machbarkeitsstudie liegt der Bekanntmachung als Anlage bei.Der Kindergarten Stein ist in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Schulgebäudes aus dem Jahr 1890 untergebracht. Momentan befinden sich die zwei Gruppen im bestehenden Erdgeschoss und teilweise im Obergeschoss des Bestands. Zusätzlich gibt es einen Keller, ein halbes Obergeschoss sowie ein Dachgeschoss, die momentan ungenutzt sind.Das Hauptgebäude ist zu sanieren, umzustrukturieren, energetisch zu optimieren und für alle wesentlichen Bereiche des Kindergartens barrierefrei zu gestalten. Die technische Gebäudeausstattung (Sanitär, Elektro) ist größtenteils sanierungsbedürftig und soll im Zuge der Generalsanierung ersetzt werden. Die Heizungsanlage ist aus dem Jahre 2015 und ist ggf. zu erweitern.Die Sanierung betrifft auch konstruktive Elemente der Tragstruktur (u.a. Kellerwände, Kellerdecke, Dachstuhl, etc.) des Gebäudes. Der erforderliche bauliche Brandschutz ist im Zuge der Sanierung auszuführen. Die Sanierung erfolgt im laufenden Betrieb.Nach derzeitigem Planungsstand soll die Erweiterung der Kindertagesstätte mit ca. 570 m2 BGF Platz für 3 Kindergartengruppen bzw. Kinderkrippengruppen bieten. Außerdem soll im Zuge der Sanierung ein Verbindungsbau als Haupterschließung für Neu und Altbau entstehen. Für das Gebäude wie auch den Bestand soll eine Planung entwickelt werden, welche sich an den aktuellen und in die Zukunft gerichteten pädagogischen Konzepten orientiert und die Anforderungen der Inklusion und der Ganztagesbetreuung von Kindern erfüllt.Einen hohen Stellenwert legt die Stadt Immenstadt auf die ökologische Erstellung (hier Holzmodulbauweise bzw. Raumzellenbauten in vorgefertigter Holzbauweise für die Erweiterung), die baubiologische Unbedenklichkeit der Baustoffe und auf den wirtschaftlichen Betrieb der Einrichtung. Hierfür sind u.a. effektive ökonomische Arbeitsprozesse und -abläufe und der Energiebedarf zu bedenken. Die Maßnahme wird durch den Freistaat Bayern gefördert. Außerdem soll ein KFW-Darlehn in Anspruch genommen werden.Gegenstand des Auftrags sind die Leistungen der Objektplanung Gebäude entsprechend HOAI Teil 3, Abschnitt 1, Leistungsphasen 1-9 für Generalsanierung und die Erweiterung. Die Beauftragung erfolgt nach § 33 HOAI stufenweise. Im Auftragsfall wird als erste Stufe die Leistungsphasen 1 und 2 beauftragt für die Erweiterung und die Sanierung des Bestandsgebäudes. Über eine jeweils weitere Beauftragung der Leistungsstufen entscheidet der Auftraggeber im weiteren Verfahrensverlauf. Aus der stufenweisen Beauftragung können keine Forderungen auf die Übertragung weiterer Leistungsstufen oder weiterer Leistungen abgeleitet werden.Nach derzeitigem Kenntnisstand stuft der Auftraggeber die Objektplanung Gebäude in die Honorarzone III ein. Als Baukostenobergrenze hat die Gemeinde die voraussichtlichen Erstellungskosten (Kgr. 300 + 400, netto) von 2,86 Mio. EUR festgelegt. Eine Überschreitung der Baukostenobergrenze bedarf einer erneuten Beschlusslage.Die Umsetzung ist in direkt aufeinander folgenden Bauabschnitten vorgesehen: Erstellung Erweiterung/Sanierung Bestand. Der Planungsbeginn erfolgt unmittelbar nach der Auftragserteilung im 3. Quartal 2020. Der Erweiterungsbau soll Herbst 2021 fertiggestellt werden. Anschließend ist die Sanierung des Hauptgebäudes bis Sommer 2023 vorgesehen.

title: Umbau und Erweiterung Kindergarten Stein, Immenstadt im Allgäu – Objektplanung Gebäude

Stadt Immenstadt i. Allgäu

street: Kirchplatz 7

Fischer & Gibbesch Architekten GbR

street: Hindelanger Straße 35


description: Lieferung und Montage von— 2 Stück Krananlagen K1 und K2—— Kranbrücke K1, Spannweite ca. 6,60 m, Tragkraft 6 t;—— Hubwerk K1, Seillänge ca. 6,50 m, Tragkraft 6 t;—— Kranfahrbahn K1, Länge ca. 96 m (über 2 Fahrzeugstände);—— Kranbrücke K2, Spannweite ca. 6,90 m, Tragkraft 2 t;—— Hubwerk K2, Seillänge ca. 6,50 m, Tragkraft 2 t;—— Kranfahrbahn K2, Länge ca. 48 m;—— Lieferung und Montage aller Kabel (Steuerkabel, Energieleitungen, Erdungskabel) und Stromschienen, welche zum Betreiben der Anlagen notwendig sind;—— Schulung der Mitarbeiter;—— Inbetriebnahme inkl. Probebetrieb.

title: Lieferung von Krananlagen

description: Lieferung und Montage 2 Stück Krananlagen— Kran 1 – 96 m, 6,60m, 6 to;— Kran 2 – 48 m, 6,90m, 2 to.Inkl. Steuerkabel, Energieleitungen, Erdungskabel und Stromschienen— Schulung der Mitarbeiter,— Inbetriebnahme inkl. Probebetrieb.

Bremer Straßenbahn AG

street: Flughafendamm 12


name: Landschaftsverband Westfalen-Lippe – Bau- und Liegenschaftsbetrieb

title: Auftragsvergabe Heizung Sanitär Beck GmbH

description: — ca. 5 000 m Edelstahlrohr einschl.Dämmung bis DN 50, — ca. 1 150 m Entwässerungsrohre bis DN125, — ca. 70 St. Nasszellen bestehend aus Dusche, WT und WC, — 4 St. Pflegekombinationen,— 2 x Übergabestationen Nahwärme (200 kW), — 2 x Übergabestationen Nahwärme (200 kW), — 2 x Verteiler je 5 Gruppen, — 2 x indirekten PWH Erzeugung (122 kW), — ca. 2 100 m Kupferrohr einschl.Dämmung bis DN 32, — 196 St. Röhrenheizkörper, Demontagearbeiten, Wartung.

title: LWL - Klinik Dortmund; Neubau Verbindungsgebäude zwischen Haus 17 und 18; 20-077 E

description: Sanitär und Heizung.

street: Warendorfer Straße 24

Heizung Sanitär Beck GmbH

street: Mittelstr. 18-22


description: Elektroinstallationen von Steckdosen, Brüstungskanälen, Leitungen Montage von Beamern, Lautsprechern, Medientechnik etc.

title: Digitalisierung-Elektroinstallation im Berufskolleg Bocholt West und Berufskolleg am Wasserturm Bocholt

Kreis Borken, Zentrale Vergabestelle

street: Burloer Str. 93


description: Siehe Vergabeunterlagen.

title: Schulzenrum Scharnebeck — Außenanlagen

description: Siehe Vergabeunterlagen.

Landkreis Lüneburg, Gebäudewirtschaft

street: Auf dem Michaeliskloster 4


name: Landeswohlfahrtsverband Hessen — Zentrale Vergabestelle

title: IT-Dienstleistungen (Micorsoft-Spezialisten) auf Abruf

description: Siehe beigefügte Leistungsbeschreibung (inkl. Anlagen) und beigefügtes Leistungsverzeichnis.

description: Rahmenvertrag für IT-Dienstleistungen (JAVA-Umfeld) auf Abruf.

street: Ständeplatz 2

EDC-Business IT-Consulting GmbH

street: Grüner Weg 9


title: Albert-Schweitzer-Gesamtschule, Erweiterung, Heizung

description: — 950 m C-Stahlrohr inkl. Formteile DN12-DN40,— 280 m Edelstahlrohr inkl. Formteile DN20-DN32,— 120 Stahlrohr inkl. Formteile DN65-DN80,— 40 m PE-Rohr DN 100 2 Energiespeicher á 800 l 550 Glieder 2-Säuler (Wärmekörper H 1800),— 100 Glieder 2-Säuler (Wärmekörper H 500),— 900 m2 FBH,— 1 Heizungsverteiler,— 1 Kälteverteiler,— 11 Pumpen,— 1 Spltt-Kältegerät,— 3 Umluftkonvektoren.

description: Heizungs- und Kälteanlagen nach DIN 18380.

Stadt Lörrach

street: Luisenstraße 16

name: Fachbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement

SCHMID HAUSTECHNIK GMBH

street: Gewerbestr. 54


name: Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA), Zentrale Vergabestelle (ZVS)

title: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Sanierung und Ergänzungsneubau Geobotanik – Los 323 Fassadenbekleidung (SHL 220-20)

description: Los 323 Fassadenbekleidung:— Aufstellen Fassadenstatik und Werkplanung;— ca. 820 m2 Edelstahl Unterkonstruktion für Fassaden- und Attikabereiche;— ca. 1 320 m2 Aluminium Unterkonstruktion für Fassaden- und Attikabereiche;— ca. 110 m horizontale Brandsperre aus gekanteten Aluminiumblechen;— ca. 2 140 m2 Mineralfaserdämmung, verschiedene Stärken, vlieskaschiert;— ca. m2 Fassadenbekleidung mit Faserzemttafeln, d=8 mm, verschiedene Formate, Wand- und Leibungsbereiche mit Ausschnitten und Bohrungen;— ca. 1 200 m2 Fassadenbekleidung mit glasfaserverstärkte Betonplatten, d= 13 mm, verschiedene Formate, Wand- und Leibungsbereiche mit Ausschnitten und Bohrungen;— ca. 100 Stück Dauergerüstanker.1 Stück Rauchschachtabdekung als Stahlkonstruktion mit Lüftungslamellen und Pultdach.

title: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Sanierung und Ergänzungsneubau Geobotanik - Los 323 Fassadenbekleidung (SHL 220-20)

description: GNUE Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Sanierung und Ergänzungsneubau Geobotanik;Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg beabsichtigt einen Laborneubau sowie ein Herbariumsneubau im nördlichen Bereich des Botanischen Gartens in Halle zu errichten.Auf dem Grundstück des Laborneubaus befindet sich des Weiteren ein bestehendes Institutsgebäude, welches im ZugeDer Gesamtbaumaßnahme saniert wird.Das Herbarium wird im Wirtschaftsbereich des botanischen Garten errichtet.Los 414 Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

street: PF 3964 (Tessenowstraße 1, 39114 Magdeburg)


name: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

description: Auf der Grundlage des aktuellen Schulentwicklungsplans (SEP) 2014-2018 besteht ein dringender Bedarf an Schulplätzen. Um diesen Bedarf zu decken, ist unter anderem eine beschleunigte Errichtung von Schulneubauten an verschiedenen Standorten erforderlich. Aufgrund der Dringlichkeit werden diese Neubaumaßnahmen als Programm „Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten“ im Rahmen der „Berliner Schulbauoffensive“ (BSO) durchgeführt.Am Standort sollen nach Fertigstellung des Neubaus ca. 576 Schüler unterrichtet werden.Zu diesem Zweck wurde im Jahr 2017 ein Wettbewerb ausgelobt. Die Planung soll unter dem Aspekt des energieoptimierten Bauens im Sinne eines innovativen energie‐ und kosteneffizienten Gebäudekonzeptes nach gültiger EnEV umgesetzt werden. Der Leistungsumfang des Generalunternehmers beinhaltet die notwendigen Erdarbeiten, die Errichtung des dreigeschossigen Schulgebäudes und der 3-Feld-Sporthalle inkl. der technischen Gebäudeausstattung, der Ausstattung (Möblierung), der kompletten Außenanlagen sowie der baulichen Anlagen wie Nebengebäude, Einfriedungen, Müllplätze etc. in Außenanlagen.Weiterhin sind die Planungsleistungen der Ausführungsplanung für die KG 300 (Hochbau), KG 400 (Technische Ausstattung) und KG 600 (Ausstattung/Möblierung) sowie erforderliche Werkplanungen zu erbringen. Dem Generalunternehmer obliegt darüber hinaus die komplette Leistung der Objektüberwachung und Dokumentation während des Gewährleistungszeitraumes. Die Leistungen sind schlüsselfertig zu übergeben. Die Gebäude sind entsprechend den Vorgaben der Wettbewerbsauslobung sowie des Musterraumprogrammes der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, SenBJF, geplant. Die Konstruktion sieht eine Massivbauweise mit einer mit Metallpaneelverkleideten Klinker-Fassade mit großformatigen Öffnungen vor. Fenster in Holz-Aluminium-Konstruktionen. Der Innenausbau erfolgt in Leichtbauweise. Bodenbeläge Linoleum und keramische Beläge. Beheizung mittels Gasbrennwertkessel und Luftwärmepumpe. Das Schulgebäude erhält eine mechanische Be- und Entlüfung. Die Bauarbeiten zur Bodensanierung und Bodenverbesserung fanden bereits vom II. bis IV. Quartal 2019 statt.

title: Generalunternehmer_Neubau einer inklusiven Grundschule und 3-Feld-Sporthalle inkl Außenanlagen-ID20356Kav-

description: — Grundstück: Goltz-/Mertensstr., 13587 Berlin — Spandau;— Flurstücke 225, 927, Teilfläche von 59/1 und Teilfläche von 898;— Errichtung eines dreigeschossigen Schulgebäudes und einer 3-Feld-Sporthalle, Gestaltung der Freianlagen;— Fläche Schulgebäude + Sporthalle ca. 11 710 m2 BGF/ca. 61 000 m3 BRI;— Baufeld ca. 18 330 m2.

street: Fehrbelliner Platz 2


name: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

description: Lieferung von Ausrüstung für behelfsmäßige Unterkünfte.

street: Prinzregentenstraße 28