title: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej od km 0+000 do km 3+390, miasto Toruń

description: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej od km 0+000 do km 3+390, miasto Toruń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wał przeciwpowodziowy, dla którego ma być sporządzona dokumentacja techniczna w celu usunięcia niekorzystnych zjawisk filtracyjnych, które ujawniają się w okresie występowania wysokich stanów wody w Wiśle oraz poprawy parametrów technicznych budowli, zlokalizowany jest na lewym jej brzegu i chroni znajdujące się w dolinie obszary należące administracyjnie do miasta Toruń i gminy Wielka Nieszawka. Wał na całej jego długości zaliczony jest do II klasy ważności budowli hydrotechnicznych. Celem inwestycji jest zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszarów chronionych wałem przeciwpowodziowym i osiągniecie parametrów technicznych wału dla wymaganej przepisami II klasy ważności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579). Zakres robót zabezpieczających winien uwzględniać zalecenia i wnioski wynikające z niżej wymienionej oceny stanu technicznego, stanowiącego załączniki nr 9 do specyfikacji: Wykonanie pomiarów, badań i ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych stanowiących własność Skarbu Państwa. Wał lewy rzeki Wisły dł. 10.845 km, wał przeciwpowodziowy Niziny Nieszawskiej w km 735+000 - 744+600 Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Oddział Rejonowy w Toruniu, opracowanie IMGW Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór, Warszawa, grudzień 2013 r. (w załączeniu). Zakres opracowania oraz niezbędne uzgodnienia i pozwolenia powinny być dostosowane do wymogów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. 2015 r., poz. 966, ze zm.). Projektując wykonanie poszczególnych robót należy opracować taką technologię, by w wyniku prowadzenia tych robót nie doszło do wzrostu ryzyka powodziowego. W ramach opracowania należy wykonać/uzyskać/zawrzeć: 1/ rozpoznanie warunków terenowych oraz szczegółowe badania geotechniczne korpusu i podłoża wału do głębokości 6m poniżej terenu w ilości nie mniejszej niż 3 przekroje na km wału oraz min 2 przekroje w kilometrach oznaczonych jako miejsca mogące zagrażać bezpieczeństwu budowli wymienionych we wnioskach i tab. 7 opracowania IMGW z 2013 r., 2/ mapy sytuacyjno-wysokościowe (do celów projektowych) niezbędne do uzyskania pozwoleń formalno-prawnych, w tym pozwolenia na realizację Zadania, 3/ wypisy z rejestru gruntów dla działek zajętych przez wał i działek przyległych, 4/ przygotowanie materiałów dla uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (wraz z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko - gdy będzie wymagany) oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, 5/ przygotowanie materiałów dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia wodno-prawnego, 6/ charakterystykę Zadania określającą rodzaj budowli przeciwpowodziowej oraz jej lokalizację i parametry techniczne, 7/ analizę powiązania Zadania z mapami zagrożenia powodziowego, mapami ryzyka powodziowego, planami zarządzania ryzykiem powodziowym; w przypadku braku tych materiałów należy dołączyć stanowisko właściwego organu potwierdzające brak map, 8/ mapę w skali co najmniej 1:5000, przedstawiającą projektowany obszar Zadania z zaznaczeniem podziału geodezyjnego nieruchomości oraz terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, istniejącego uzbrojenia terenu, a także wskazanie części nieruchomości będących częścią Zadania, na której nie będą prowadzone projektowane roboty budowlane, 9/ uzgodnienie z Zamawiającym, planowanych rozwiązań projektowych, przed przystąpieniem do szczegółowego projektowania, 10/ mapy zawierające projekty podziału nieruchomości wraz z zestawieniami nieruchomości niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, 11/ uzgodnienie z gestorami urządzeń podziemnych zlokalizowanych w obszarze projektowanych robót, 12/ uzyskanie wymaganych opinii zgodnie z art. 6 ust. 1 p. 7 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. 2015 r., poz. 966, ze zm.)., 13/ specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót [ STWiOR ], 14/ informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 15/ opracowanie nt. oddziaływania Zadania na obszar Natura 2000, 16/ przygotowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia robót oraz uzyskanie jej w imieniu Zamawiającego, 17/ przedmiar robót i kosztorys inwestorski, 18/ informację, że wykonawca robót budowlanych dokona geodezyjnego wyniesienia projektu i osadzenia kamieni granicznych w terenie zgodnie z projektem podziału nieruchomości, zatwierdzonym zgodą na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, 19/ uzyskanie uzgodnień niezbędnych do realizacji Zadania z tym zastrzeżeniem , iż w przypadku narzucenia przez organy wydające decyzje i pozwolenia dla potrzeb Zadania rozwiązania projektowego innego, niż początkowo zaproponował Wykonawca, należy w Dokumentacji przyjąć rozwiązania wynikające z decyzji lub pozwolenia, 20/ przygotowanie kompletu materiałów i załączników do wniosku o wydanie decyzji o zgodę na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej. W ramach opracowania należy przekazać: - 6 egzemplarzy projektu budowlanego, - 4 egzemplarze projektu wykonawczego, - 4 egzemplarze raportu oddziaływania na środowisko (gdy wystąpi potrzeba opracowania), - 3 egz. opracowania w sprawie oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000 (gdy wystąpi potrzeba opracowania), - 4 egzemplarze operatu wodnoprawnego, - 3 egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - 3 egzemplarze map zawierających projekty podziału nieruchomości (gdy wystąpi potrzeba podziału), - 2 egzemplarze przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, - 2 egzemplarze wniosku wraz z kompletem materiałów i załączników do wydania decyzji o zgodę na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej, - po 3 egzemplarze innych opracowań, których potrzeba sporządzenia wyniknie w procesie projektowania (np. operat dendrologiczny, inne), - 3 egzemplarze kompletu materiałów i opinii, wskazanych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, - 3 egz. dokumentacji z badań geotechnicznych (dodatkowych). Pełną dokumentację techniczną Wykonawca przekaże w formie zapisu elektronicznego, umożliwiają-cego edycję dostarczonych danych: - część opisowa w postaci plików, które otwarte mogą zostać w edytorach tekstowych i arkuszach kalkulacyjnych (np.: .doc, .odt, .xls, .ods, .docx, .xlsx), - część graficzna w postaci plików zgodnych z formatami powszechnie stosownymi (np.: .dwg), - część mapowa - cyfrowa mapa sytuacyjno-wysokościowa wraz z naniesionymi projektowymi urządzeniami w postaci plików zgodnych z powszechnie stosowanymi formatami (np.: .shp, .gml, .gpx, .dxf). Pełną dokumentację techniczną (z wymaganymi pieczęciami organów administracyjnych, z podpisami wykonawców, sprawdzających, itp.) Wykonawca przekaże również w formie zapisu elektronicznego - na płycie CD w formacie pdf.). Zobowiązuje się projektanta do uczestnictwa w rozprawie wodnoprawnej, w postępowaniu w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji i innych spotkaniach mających na celu uzyskanie pozwoleń i uzgodnień wymaganych prawem. Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego, zgodnie z postanowieniem art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, udziału w komisjach i naradach technicznych. Wykonawca zobowiązany będzie do wizytowania placu budowy przez cały czas jej trwania na wezwania Zamawiającego. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego przewiduje do 4 wizyt na placu budowy. Potwierdzeniem wykonania przedmiotowego nadzoru będą wpisy do dziennika budowy i karty nadzoru autorskiego. Dokumentację Wykonawca wykona wraz z załącznikami specjalistycznymi zgodnie z wymogami ustaw: - z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) [u.p.b.], - z dnia 8 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, ze zm.) [u.p.w.], - z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, ze zm.) [u.p.g.k.], - z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. 2015 r., poz. 966, ze zm.), - z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.) [p.o.ś.], - z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.) [u.u.i.ś], - z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, ze zm. ) oraz rozporządzeń: - Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463), - Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, ze zm.), - Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), - Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) i - Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

street: ul. Okrzei 74a

TRACTEBEL ENGINEERING S.A.

street: ul. Dulęby 5


currency: PLN

name: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe KROSPOL sp. j. Jan Lepak, Stanisław Stachura

measure: validBids

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie - budynek nr 1 i 5

documentType: tenderNotice

description: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego typu kontenerowego nr 1 (4 szt. kontenerów mieszkalnych dwusegmentowych) oraz budynku nr 5 (5 szt. kontenerów mieszkalnych jednosegmentowych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie poniższych prac: 1)obsługę geodezyjną, 2)roboty budowlane budynku nr 1 oraz nr 5: -roboty ziemne, -fundamenty, -izolacje przeciwwilgociowe, -konstrukcja parteru, -komin, -dach - konstrukcja i pokrycie, -stolarka i ślusarka, -podłoża i posadzki, 3)instalacje w budynku nr 1 oraz nr 5: -elektryczne, -wodociągowe i kanalizacyjne, 4)cokoły budynku nr 1 oraz nr 5, 5)elementy zewnętrzne budynku nr 1 oraz nr 5: -schody wejściowe i podesty, -płytki odbojowe, 6)zagospodarowanie terenu: -chodnik wzdłuż budynku nr 1 oraz nr 5, -droga manewrowa (całość), droga wewnętrzna (na długości od drogi manewrowej do chodnika przy budynku nr 2 oraz nr 6), plac postojowy (wszystkie miejsca postojowe), utwardzenie placu przepompowni wraz z wykonaniem ogrodzenia przepompowni, -zjazd z drogi publicznej, -profilowanie terenu i zieleń (wykonanie skarp i trawników przy budynku nr 1 oraz nr 5), 7)przyłącza: -elektryczny (doprowadzenie od wykonanego już przyłącza elektrycznego tj. od skrzynki do poszczególnych kontenerów mieszkalnych w budynku nr 1 oraz budynku nr 5 i przepompowni), -wodociągowy (przyłącz główny oraz doprowadzenia do poszczególnych kontenerów mieszkalnych w budynku nr 1 oraz budynku nr 5), -kanalizacji sanitarnej (przyłącz główny - grawitacyjny, tłoczny, przepompownia ścieków, doprowadzenia do poszczególnych kontenerów mieszkalnych w budynku nr 1 oraz budynku nr 5). Szczegóły zakresu robót opisane są w załączonym projekcie budowlanym i wykonawczym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony projekt budowlany i wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych obejmują całość inwestycji tj. zakres robót będący przedmiotem niniejszego zamówienia, który został opisany powyżej oraz określony przedmiarem robót, jak również pozostały zakres do wykonania w oddzielnym zamówieniu. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: PN

Gmina Krosno

region: podkarpackie

street: ul. Lwowska 28a

countryName: PL

street: ul. Składowa 9d

initiationType: tender


name: NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz Sp. J.

title: Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy serwera do archiwizacji danych dla Instytutu Fizyki UJ.

mainProcurementCategory: goods

Uniwersytet Jagielloński

region: małopolskie

street: ul. Gołębia 24

street: ul. Tatarska 5


name: Zakład Budowlano Drogowo Melioracyjny Turczyński Tomasz

title: Roboty dodatkowe w ramach zadania pn.: Umocnienie rowu przy ulicy Wyzwolenia w Imielinie

description: W trakcie prowadzenia robót ziemnych w ramach zadania pn.: Umocnienie rowu przy ulicy Wyzwolenia w Imielinie, pod warstwą wierzchnią ziemi odkryto warstwę kurzawy - niestabilnego gruntu nasiąkniętego wodą, która nie pozwala na wykonanie umocnienia rowu na gruncie rodzimym z uwagi na brak jego stabilności i obsuwanie się gruntu. Dla prawidłowego wykonania zadania zachodzi konieczność wymiany niestabilnej warstwy gruntu około 1,0 m głębokości na całej szerokości rowu tj. około 2,0 m3 na 1 mb rowu

procurementMethod: direct

procurementMethodDetails: WR

Urząd Miasta Imielin

region: śląskie

street: ul. Imielińska 81

street: ul. Kordeckiego 39


name: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa

title: Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzaniu systematycznych przeglądów, stałej konserwacji, przeprowadzaniu remontów bieżących i utrzymywaniu w ciągłej sprawności dźwigów osobowych i towarowych znajdujących się w obiektach Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. w Kołobrzegu

description: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzania systematycznych przeglądów, zabiegów konserwacyjnych oraz napraw bieżących urządzeń dźwigowych. Usługa powinna być realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych Dozoru Technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu niskiego (Dz. U. nr 193 poz. 1890). Wykaz posiadanych urządzeń dźwigowych objętych zamówieniem zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

mainProcurementCategory: services

Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna

region: zachodniopomorskie

street: ks. Piotra Ściegiennego 1

street: ul. Tęczowa 1


name: Przedsiębiorstwo Trans-Med s.c. Wioleta Pietrzak, Paulina Domagała

name: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

name: ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k.

name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

title: Zadanie nr 1

title: Zadanie nr 2

title: Zadanie nr 3

title: Zadanie nr 4

title: Zadanie nr 5

title: Zadanie nr 6

title: Zadanie nr 7

title: Zadanie nr 8

title: Zadanie nr 10

title: Zadanie nr 12

title: Zadanie nr 14

title: Zadanie nr 15

title: Zadanie nr 16

description: Zakup i sukcesywna dostawa środków opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a umowa na 12 miesięcy

region: lubelskie

street: ul. Przemysłowa 4a

street: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 P

Paso-Trading Sp. z o.o.

region: łódzkie

street: Lutomierska 48

Paul Hartmann Polska sp. z o.o.

street: Partyzancka 133 151

region: kujawsko-pomorskie

street: ul. Żółkiewskiego 20/26

street: ul. Pod Borem 18

Medag Aparatura Medyczna

region: dolnośląskie

street: ul. Uznańskiego 2a

Lubmedical Sp. z o.o. Sp. k.

street: ul. Lucyny Herc 58

Medicus Sp. z o.o. SKA

street: ul. Towarowa 23 A


name: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu

title: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa gazowego - E - gaz ziemny wysokometanowy GZ-50, oraz świadczenie usług dystrybucji dla Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu. Dostarczanie gazu ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ( umowy kompleksowej) i być wykonywana na warunkach, określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ), Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie. Gaz ma być dostarczony do punktu zdawczo- odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych, służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. Zespół urządzeń gazowych składa się z gazomierza. Paliwo u odbiorcy zużywane będzie przez kaskadę czterech kotłów firmy Viessmann typ Vitodens 200 o mocy znamionowej 150 kW każdy (4x150 kW), dodatkowo jeden kocioł firmy Viessmann o mocy znamionowej 24 kW, oraz urządzenia w kuchni: kuchnia gazowa, dwa kotły warzelne gazowe o mocy 20 kW każdy. Deklaracja zużycia gazu zawarta jest w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej także SIWZ. Wskazane wartości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania paliwa gazowego w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że w okresie trwania umowy, szacunkowe ilości zużytego paliwa gazowego mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Przewidywane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w skali 12 miesięcy wynosi 823301 kWh Grupa taryfowa: W-5 Moc umowna :60m3/h - 658 kWh..

region: mazowieckie

street: Laskowiec, ul. Mazurska 28

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

street: ul. Łagiewnicka 60


name: Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych, Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół

title: Budowa kortu do gry w tenisa, bieżni, skoczni w dal, stołów do tenisa i siłowni zewnętrznej dla Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi ul. Łanowa 16

Szkoła Podstawowa Nr 182

street: ul. Łanowa 16

url: http:// www. sp182. edu.pl

street: Łęgonice Małe 22


name: Malarstwo-Tapeciarstwo Usługi Remontowo-Budowlane Stosik Leszek

title: Remont budynku socjalnego Szkółka Wydry

title: Remont budynku socjalnego Szkółka Wydry.

description: Przedmiotem zamówienia jest:- Remont budynku socjalnego Szkółka Wydry zgodnie z dokumentacją techniczna oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik numer 8 do niniejszej SIWZ- Dokumentacja techniczna.

Nadleśnictwo Trzebciny

street: Trzebciny 30

street: ul. Dworcowa 9


name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

title: ZAKOTWICZENIE DWÓCH WYPEŁNIONYCH PIASKIEM BAREK NA RZECE WIŚLE W RAMACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ PRZEPRAWY MOSTOWEJ W OKOLICACH KWIDZYNA

description: Przedmiot zamówienia obejmuje przyholowanie oraz zakotwiczenie w wyznaczonym miejscu na wodach rzeki Wisły dwóch barek, poprzedzone uzyskaniem decyzji RZGW Gdańsk na użyczenie gruntów pokrytych wodami (dla miejsca gdzie zostaną zakotwiczone barki). Barki należy wypełnić w odpowiedni sposób piaskiem, oraz pozostawić je na Rzece na okres lęgowy rybitw. W okresie postoju należy pełnić dozór, a następnie po zakończeniu realizacji zamówienia odholować barki z miejsca zakotwiczenia. Celem przeprowadzonych działań jest przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej w ramach zrealizowanej inwestycji polegającej na budowie mostu przez Wisłę w okolicach Kwidzyna, zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji.

region: pomorskie

street: ul. Subisława 5


name: Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp. k.

name: Przedsiębiorstwo Obrotu i Fabrykacji Artykułów Medycznych Pofam-Poznań Sp. z o.o.

name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP

title: Worek do podawania diet metodą grawitacyjną do żywienia dojelitowego.

title: Pasta stomijna, worek stomijny, płytka stomijna....

title: Igły typu Hubera z zestawem infuzyjnym

title: Silikonowy cewnik zewnętrzny z klejem.

title: Zakup i dostawa kardiotokografu do ciąży bliźniaczej

description: Zakup i dostawa kardiototografu do ciąży bliźniaczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załacznik nr 4 Formularz asortymentowo - cenowy.

street: ul. Czerniakowska 231

region: wielkopolskie

street: ul. Szczęsna 2

Bialmed Sp. z o.o.

region: Polska

street: ul. Marii Konopnickiej 11a

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

street: ul. Tysiąclecia 14

AKME Sp. z o.o. Sp. k.

street: ul. Poloneza 89B

street: ul. Lindego 6


name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4

title: Dostawa uzupełniająca siatek ginekologicznych

description: dostawa uzupełniająca siatek ginekologicznych

street: ul. dr K. Jaczewskiego 8


name: REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie

title: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Gidle

description:
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gidle w okresie od 01.07.2016r. do 31.12.2017r. (18 m-cy), w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego, zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gidle oraz innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2) Zapewnienie przez wykonawcę pojemników do gromadzenia odpadów (pojemniki, worki), które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowe informacje na temat liczby budynków i miejsc gromadzenia odpadów zawarte są w załączniku nr 2 do siwz.
3) Zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poprzez zapewnienie odpowiednich pojemników oraz osoby do obsługi PSZOK w godzinach jego pracy.
2. Szczegółowe dane o gminie Gidle charakteryzujące zamówienie:
1) Powierzchnia gminy Gidle wynosi 116,0km2;
2) Liczba mieszkańców Gminy Gidle, wg stanu na dzień 31.12.2016r. wynosiła: 6277 (w tym czasowi mieszkańcy: 86), z czego w zabudowie jednorodzinnej 5993 osoby, a w zabudowie wielorodzinnej 284 osoby;
3) Teren Gminy Gidle obejmuje 31 miejscowości skupionych w 21 sołectwach (wykaz miejscowości z liczbą zamieszkałych nieruchomości i liczbą mieszkańców zawiera załącznik nr 2 do siwz). Szczegółowy, aktualny wykaz wraz z informacją o adresach punktów odbioru odpadów Zamawiający przekaże wykonawcy najpóźniej w dniu zawarcia umowy;
4) Ilość odpadów zebranych z terenu Gminy Gidle w roku 2015 z podziałem na poszczególne frakcje przedstawia się następująco:
a) odpady zmieszane: 952,20Mg;
b) opakowania z tworzyw sztucznych: 37,80Mg;
c) opakowania ze szkła: 77,72Mg
d) opakowania z papieru i tektury: 10,15Mg
e) odpady wielkogabarytowe: 6,86Mg
f) zużyte opony: 13,30Mg
g) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 02 21, 20 01 23 i 20 01 35: 0,00 Mg
5) Przewiduje się wzrost liczby budynków zamieszkałych o ok. 5 rocznie.
3. Zakres przedmiotu zamówienia:
1) Odbieranie i zagospodarowanie każdej ilości zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych (system mieszany workowo - pojemnikowy), z podziałem na następujące rodzaje odpadów:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod: 20 03 01) - gromadzone w pojemnikach, częstotliwość wywozu: 1 raz na miesiąc w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz 2 razy w miesiącu dla zabudowy wielorodzinnej;
b) selektywnie zbierane odpady komunalne, gromadzone w workach z folii polietylenowej LDPE o grubości co najmniej 60 mikronów (zabudowa jednorodzinna) oraz pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej, z podziałem na następujące frakcje:
- tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura - wywóz 1 raz w miesiącu;
- szkło, w tym szkło bezbarwne i kolorowe - wywóz 1 raz na kwartał w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz 1 raz w miesiącu w przypadku zabudowy wielorodzinnej.
c) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji - jeżeli nie są kompostowane w przydomowych kompostownikach, będą odbierane z odpowiednio oznakowanych worków na indywidualne zgłoszenie, minimalna pojemność worka: 120L (litrów);
2) Odbieranie i zagospodarowanie każdej ilości zebranych i dostarczonych przez mieszkańców Gminy Gidle odpadów komunalnych, z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), następujących rodzajów odpadów:
a) przeterminowane leki,
b) papier i tektura,
c) metal,
d) tworzywa sztuczne,
e) szkło,
f) chemikalia,
g) zużyte baterie i akumulatory (kod odpadu: 20 01 32),
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody: 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36),
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07),
j) zużyte opony (kod 16 01 03),
k) odpady zielone,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
m) odpady komunalne ulegające biodegradacji.
3) Odbieranie i zagospodarowanie każdej ilości zgromadzonych przeterminowanych leków z wyznaczonych punktów aptecznych (Apteka w Gidlach, ul. Częstochowska 9, 97-540 Gidle; Punkt Apteczny w Gidlach, ul. Wolności 1, 97-540 Gidle) - wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich pojemników do gromadzenia przeterminowanych leków i ich systematycznego uzupełniania w razie zaistnienia takiej potrzeby;
4) Zorganizowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - w miejscu wskazanym przez zamawiającego wykonawca zorganizuje PSZOK w terminie do dnia 01.07.2016r. który zostanie wyposażony przez Wykonawcę w odpowiednie pojemniki i kontenery, dostosowane wielkością do występujących potrzeb, w celu zapewnienia prawidłowej segregacji odpadów oddawanych przez mieszkańców zgodnie z zapisami pkt 3.2), uchwałą Rady Gminy w Gidlach w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwałą Rady Gminy w Gidlach w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gidle. Wykonawca odpowiadał będzie za utrzymanie na terenie PSZOK i wokół niego czystości i porządku oraz zapewni osobę, która będzie obsługiwała PSZOK w dniach i godzinach jego pracy. PSZOK przyjmował będzie odpady od mieszkańców w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca w godz. 12.00 - 16.00, chyba że w tym dniu przypadał będzie dzień ustawowo wolny, wówczas PSZOK będzie nieczynny. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji dostarczanych do PSZOK selektywnie zbieranych odpadów.
5) Wyposażenie (nieodpłatne) właścicieli wszystkich zamieszkałych nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane oraz dostarczanie worków i pojemników na odpady zbierane selektywnie. Ilości i objętości pojemników oraz worków dla nieruchomości zamieszkałych muszą być dostosowane do ilości osób je zamieszkujących, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Gidlach w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gidle oraz informacjami przekazanymi przez Zamawiającego. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki oraz pierwsze wyposażenie w worki winno nastąpić w terminie do 1 lipca 2016 roku, a następnie, na bieżąco winno być realizowane w całym okresie trwania zamówienia. Pojemniki w trakcie realizacji zamówienia, winny być dostarczane w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. W terminie do 01.07.2016r. wykonawca przedłoży zamawiającemu informację o ilościach i rodzaju pojemników oraz worków dostarczonych na poszczególne nieruchomości wraz z informacją o posesjach, na które nie dostarczono pojemników z podaniem przyczyny niedostarczenia. Pojemniki na odpady winny być nowe lub używane (w dobrym stanie technicznym - nieuszkodzone, czyste i estetyczne), posiadające deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub spełniające wymagania obowiązujących Polskich Norm. Dostarczane worki na poszczególne frakcje selektywnie zbieranych odpadów komunalnych muszą różnić się kolorystycznie oraz posiadać oznaczenie, jakiego rodzaju odpady należy w nich gromadzić.
6) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów odbywać się będzie w następujący sposób:
a) wykonawca opracuje (w porozumieniu z zamawiającym) i dostarczy do wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gidle harmonogram wywozu odpadów (ilości posesji do których należy dostarczyć harmonogram - zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 2 do siwz), w postaci ulotek umieszczanych w skrzynkach na listy bądź przekazywanych do ręki oraz poprzez wywieszenie na ogólnie dostępnych tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach - ulotki w formie wydruków czarno - białych, format minimalny: A5 (wersję elektroniczną ulotki wykonawca przekaże Zamawiającemu w celu zamieszczenia na stronie internetowej);
b) odpady winny być odbierane w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00, w poszczególnych miejscowościach w tym samym dniu tygodnia, w przypadku gdy w ustalony dzień wywozu przypada dzień ustawowo wolny, wówczas odbiór odpadów winien się odbywać w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu ustawowo wolnym;
c) odbiór odpadów odbywał się będzie z pojemników wystawionych przez właścicieli na zewnątrz posesji (przy drodze dojazdowej) lub z pergoli śmietnikowych w przypadku zabudowy wielorodzinnej, podczas odbierania odpadów niedopuszczalne będzie mieszanie selektywnie zebranych odpadów z odpadami niesegregowanymi, wykonawca zobowiązany będzie również do zbierania odpadów leżących luzem obok opróżnianych pojemników oraz doprowadzenia do porządku terenu przyległego tj. terenu w promieniu do 2 metrów, zanieczyszczonego na skutek przepełnienia pojemników - obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników;
d) odbiór odpadów z nieruchomości o utrudnionym dostępie (budynki stojące poza zwartą zabudową, do których prowadzą drogi gruntowe - ok. 40 posesji), wykonawca może ustalić w odrębnych terminach wywozu niż dla pozostałych nieruchomości w danej miejscowości. Odbiór odpadów z takich posesji odbywać się będzie przy użyciu lekkiego, małogabarytowego sprzętu sprzed bram wjazdowych na posesje;
e) wywóz przeterminowanych lekarstw z punktów aptecznych oraz odpadów z PSZOK wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzać w taki sposób, aby zapobiec przepełnieniu się dostarczonych do tych punktów i PSZOK pojemników;
f) na czas transportu odpady winny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich rozwiewanie i rozpylanie;
g) odebrane odpady od właścicieli nieruchomości, wykonawca przekazywać będzie do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów (zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 oraz zasadą bliskości określoną w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach - Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.), a w przypadku odpadów zmieszanych oraz odpadów zielonych do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, lub do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
h) wykonawca w formularzu ofertowym wskazuje instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do których przekazywać będzie odebrane odpady;
i) wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania przestrzegania przez mieszkańców obowiązku segregowania odpadów komunalnych, w przypadku stwierdzenia, że właściciel posesji mimo obowiązku nie segreguje odpadów, wówczas wykonawca odbiera je jako zmieszane i:
- informuje właściciela posesji o źle posegregowanych odpadach poprzez przylepienie na pojemnik nalepki ostrzegawczej, np. w postaci samoprzylepnej kartki;
- sporządza fotograficzną dokumentację ze zdarzenia oraz protokół zawierający datę, miejscowość i numer posesji, na której stwierdzono nieprawidłową segregację;
- informuje niezwłocznie o tym fakcie zamawiającego, przekazując sporządzoną dokumentację.
7) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania i przekazywania zamawiającemu dokumentacji sprawozdawczej z przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci:
a) raportu na dzień 01.07.2016r. o ilości oraz rodzaju pojemników przekazanych właścicielom poszczególnych posesji oraz comiesięcznych raportów o ilości i rodzajach przekazanych pojemników w danym miesiącu wraz z aktualną informacją o ilości i rodzajach pojemników znajdujących się na poszczególnych posesjach;
b) comiesięcznych sprawozdań zawierających informacje na temat ilości (masy) odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania - ze wskazaniem instalacji do której zostały przekazane;
c) kart przekazania odpadów, które określać będą datę, kod, wagę i rodzaj przekazanych odpadów. Karty muszą wskazywać, że przekazane odpady pochodzą z terenu Gminy Gidle. Karty stanowić będą załącznik do wystawianej przez wykonawcę faktury;
d) sprawozdań, o których mowa w art. 9n i 9na ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach;
e) comiesięcznej informacji na temat liczby nieruchomości, z których nie zostały odebrane odpady komunalne, z podaniem przyczyny nieodebrania odpadów;
f) comiesięcznej informacji na temat ilości (masy) oraz frakcji dostarczonych odpadów do PSZOK przez mieszkańców Gminy Gidle;
g) innych informacji, będących w posiadaniu wykonawcy, na temat unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia zamawiający nałoży taki obowiązek.
4. Pozostałe wymagania stawiane wykonawcy:
1) Wykonawca realizował będzie usługę pojazdami w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, sprawnymi z aktualnymi badaniami technicznymi oznakowanymi logo i podstawowymi danymi teleadresowymi firmy, oraz spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
2) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania wykonania usługi poprzez przedstawienie zapisu z urządzeń GPS.
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie podczas realizacji przedmiotu umowy.
4) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odbieranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywania dokumentacji pomiarów do wglądu zamawiającego przez okres wykonywania zamówienia.
5) Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo - transportową zlokalizowaną na terenie Gminy Gidle lub w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Gidle, na terenie do którego posiada tytuł prawny, wyposażoną zgodnie z wymogami zawartymi w § 2 ust. 2-4 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
6) Z posesji o utrudnionym dostępie, tj. oddalonych od głównych szklaków komunikacyjnych, do których prowadzą drogi gruntowe, wykonawca zobowiązany jest odbierać odpady sprzętem małogabarytowy zapewniającym skuteczny do nich dojazd

Gmina Gidle

street: ul. Pławińska 22

url: http://nie dotyczy

street: ul. Radomska 12


title: Prowadzenie obsługi bankowej działalności Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (PP/01/2016)

description: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

street: ul. Mariacka 25/26

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

street: ul. Kasprzaka 10/16


title: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków uczniom do szkół na terenie Gminy Wąsosz

description: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostawa gorących posiłków w formie obiadów uczniom wskazanych poniżej szkół z terenu Gminy Wąsosz. Szczegółowo przedmiot zamówienia przedstawiono w części III SIWZ

Gmina Wąsosz

region: podlaskie

street: pl. Rzędziana 8

NEPTUN Beata Szałach

street: ul. Solna 5 lok. 15


title: Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Stoszowice oraz utworzenia i utrzymania punktu lub punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)

description: Zakres zamówienia obejmuje: -odbieranie i wywóz odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz koszy znajdujących się na terenach publicznych tj. kosze uliczne, kosze przy świetlicach wiejskich oraz kosze przy Urzędzie Gminy Stoszowice; -odbieranie i wywóz odpadów komunalnych z imprez okolicznościowych organizowanych na terenie Gminy Stoszowice; -organizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy z podziałem na frakcje określone w uchwale nr VIII/59/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice; -utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz gniazd służących selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Stoszowice; -opracowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych; -prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia. W Gminie Stoszowice zameldowanych jest 5505 mieszkańców (na dzień 31 grudnia 2015 r.), szacuje się, że faktycznie zamieszkuje gminę około 5300 osób. Liczbę mieszkańców oraz adresy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Zamawiający oszacował na podstawie danych pozyskanych od zarządców i administratorów nieruchomości oraz danych meldunkowych będących w posiadaniu Zamawiającego. W trakcie realizacji usługi możliwe są więc zmiany adresów i liczby obsługiwanych nieruchomości, jak i liczby mieszkańców. Zmiany mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia liczby nieruchomości i liczby mieszkańców.

Gmina Stoszowice

street: Stoszowice 97

Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o.

street: Budzów 178d


measure: electronicBids

name: Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Legnicy

description: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów i modernizacji urządzeń instalacji pieców obrotowych (wykaz pieców wg załącznika nr 4 do SIWZ) do produkcji stopów ołowiu i metali nieżelaznych wraz z komorami dopalania gazów, komorami osadczymi i rurociągami gazów, a także instalacji pomocniczych w postaci kotłów topielno-rafinacyjnych do produkcji i uśredniania stopów, wraz z niezbędnymi pracami budowlano – montażowymi. Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania wartości umowy. Wymagane remonty poszczególnych komór dopalania muszą być dokonywane w czasie remontów pieców, z którymi one współpracują. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyboru rodzaju materiałów ogniotrwałych odpowiednich dla zachowania wymaganych okresów międzyremontowych nieprzerwanej pracy pieca. W zakresie przedmiotu zamówienia mieści się również wykonanie niezbędnych projektów, zwłaszcza wymurówki i kształtek wykonywanych z mas dla elementów instalacji wymagających wyłożenia ogniotrwałego w zakresie: 1) pełnej dokumentacji i rysunków wyłożenia ogniotrwałego pieców i kotłów rafinacyjnych, 2) obliczeń cieplnych wyłożenia ogniotrwałego pieców i kotłów rafinacyjnych, 3) kosztorysów nakładczych całego zakresu robót z podziałem dla poszczególnych zadań, 4) harmonogramów suszenia i wygrzewania pieców, komór i kotłów po remoncie, 5) rysunków i szkiców topografii zużycia wyłożeń wykonanych przed rozpoczęciem prac remontowych, 6) rysunków elementów wykonanych z mas ogniotrwałych lub przewidzianych do wykonania w czasie remontu, 7) harmonogramów remontu do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem zabudowy. Materiały ogniotrwałe oraz wszystkie inne materiały niezbędne do realizacji warunków Zamówienia dostarcza Wykonawca. Wykonawca zabezpieczy całość dostaw i zapewni odpowiednie warunki magazynowania materiałów do remontów w terminach gwarantujących ciągłość wykonywania remontu w asortymencie i jakości dobranych przez Wykonawcę w sposób umożliwiający zachowanie ciągłości pracy urządzeń w okresie gwarancyjnym. Zamawiający udostępni na życzenie rysunki techniczne konstrukcji i ogólne założenia technologii zabudowy materiałów ogniotrwałych na instalacjach pieców oraz na instalacjach pomocniczych. Udostępniona dokumentacja stanowi rysunki dotychczasowego Wykonawcy, i dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, z zachowaniem praw autorskich w zakresie rozpowszechniania. Zamawiający przewiduje w okresie rocznym wykonanie następujących zadań remontowych: 1. Dla instalacji pieca obrotowo – wahadłowego KPO4 (objętość 13 m3): — remonty bieżące, obejmujące prace naprawcze w obrębie wybranego elementu instalacji pieca (czas remontu do 1 tygodnia) — remont średni (do 50 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 3 tygodni) — remont kapitalny (100 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 4 tygodni) — remonty kotłów topielno-rafinacyjnych (wymiana wyłożenia ogniotrwałego w zakresie 50 – 100 %, czas remontu do 5 dni na jeden kocioł) 2. Dla instalacji dwóch pieców obrotowo – wahadłowych KPO2 i KPO3 (objętość 3 m3): — remonty bieżące, obejmujące prace naprawcze w obrębie wybranego elementu instalacji pieca (czas remontu do 1 tygodnia) — remonty średnie (do 50 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 2 tygodni) — remont kapitalny (100 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 4 tygodni) 3. Dla instalacji pieca obrotowo – wahadłowego KPO1 (objętość 3 m3): — ewentualne remonty bieżące (do 30 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 7 dni) Ogółem Wykonawca winien zapewnić łączną nominalną ilość dni pracy instalacji pieców jak następuje: — KPO4: przynajmniej 275 dni, — KPO2 i KPO3: przynajmniej po 300 dni każdy, — KPO1: 358 dni. Szacowane terminy rozpoczęcia poszczególnych zadań remontowych będą wskazywane pisemnie przez Wykonawcę na podstawie prognoz i bieżącej oceny zużycia wymurówki. Dokładne terminy rozpoczęcia prac i zakres remontu będą wyznaczane każdorazowo przez Zamawiającego w oparciu o bieżące protokoły zatrzymania instalacji do remontu sporządzone z udziałem Wykonawcy. Czas remontu obejmuje czynności suszenia i wygrzewania wymurówki. Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą, wykonaną w oparciu o pomiary z natury parametrów pieca lub kotła, w postaci rysunku wykonanego wymurowania z zapisaniem uwag powstałych podczas instalacji wyłożenia ogniotrwałego i zmian wynikłych z analizy dokumentacji – rysunków i szkiców topografii zużycia (eksploatacji). W dniu zakończenia remontu Wykonawca dostarczy harmonogram suszenia wyłożenia ogniotrwałego odpowiadający dokładnie zakresowi konkretnego remontu. Forma dostarczenia dokumentacji – 3 komplety w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie .pdf z obrazami wszystkich dokumentów, zapisane na nośniku cyfrowym. Wykonawca, udzieli na wykonane prace i zastosowane materiały gwarancji na okres: — dla walczaków, otworów załadowczych, dennic i elementów wylotowych pieców KPO 1/2/3/4 – gwarancja zostanie udzielona na ilość cykli liczonych jako średnia arytmetyczna ilość cykli z czterech ostatnich międzyremontowych kampanii produkcyjnych — pozostałe instalacje oraz elementy instalacji (kotły rafinacyjne, komory dopalania, rurociągi itd.) – gwarancja zostanie uzgodniona na bieżąco i zatwierdzona obustronnie w protokołach odbioru prac. W zakresie sposobów rozpatrywania gwarancji stosowane będą następujące metody rozliczeń: — uzyskanie poniżej 70 % żywotności założonego okresu gwarancyjnego – koszt remontu elementów objętych gwarancją ponosi w całości Wykonawca; — uzyskanie żywotności w zakresie 70-99 % udzielonej gwarancji – koszt remontu elementów objętych gwarancją ulegnie redukcji na korzyść Zamawiającego o wartość brakującą do 100 % gwarancji; — uzyskanie żywotności 100 % udzielonej gwarancji – koszty remontu ponosi w całości Zamawiający. Zamawiający wymaga gotowości Wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania prac awaryjnych (gwarancyjnych) w ciągu nie więcej niż 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. Zamawiający w rozumieniu przepisów ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21) jest posiadaczem odpadów złomu, który wytworzony został w wyniku remontów lub modernizacji, a klasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.9.2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz.1206), oznaczany jest następującymi rodzajami kodów: — 17 04 02 aluminium, — 17 04 03 ołów, — 17 04 05 żelazo i stal, — 17 04 07 mieszaniny metali. Zamawiający zobowiązany jest do gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska. Wykonawca przeprowadzający remonty lub modernizację w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego zamówienia w rozumieniu przepisów Zamawiający w rozumieniu przepisów ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21) jest posiadaczem wszystkich innych rodzajów odpadów w tym odpadu wymurówki pieców, klasyfikowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27.9.2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz.1206) jako odpad o kodzie: — 16 11 03* inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne, lub — 16 11 04, tj. okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych innych niż wymienione w 16 11 03*. Za prawidłową klasyfikację odpadu wymurówki odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania wytworzonymi wszystkimi innymi odpadami oprócz odpadów złomu zgodnie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska. Wykonawca przekazując odpad zużytej wymurówki innemu posiadaczowi celem zagospodarowania, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że ostatecznym (końcowym) posiadaczem odpadu zostaje podmiot oferujący najniższą cenę za przyjęcie 1 Mg odpadu wymurówki. W dokumencie, o którym mowa powyżej powinny znaleźć się oferty minimum trzech podmiotów. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedstawić wykaz podmiotów, o których wiadomo, że posiadają uregulowania administracyjne w zakresie gospodarowania przedmiotowymi odpadami. Wykaz, o którym mowa powyżej musi zawierać minimum trzy podmioty, posiadające uregulowania administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych po remontach odpadów w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru prac remontowych. Adresatem faktury wystawionej z tytułu zagospodarowania odpadów wytworzonych przez Wykonawcę, może być wyłącznie Wykonawca. Nie dopuszcza się refakturowania kosztów z tytułu zagospodarowania odpadów na Zamawiającego. W przypadku możliwości uniknięcia przez Zamawiającego poniesienia kosztów z tytułu zagospodarowania odpadów ze zużytej wymurówki, wynikającej z opcji odsprzedania jej do uprawnionego podmiotu posiadającego wymagane decyzje, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania odpadowej wymurówki do własnej dyspozycji. Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół bezusterkowego odbioru, którego sporządzenie jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający zaleca wykonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejscem realizacji zamówienia – teren Huty Miedzi Legnica, ul. Złotoryjska 194. W celu przeprowadzenia wizji należy kontaktować się z Kierownikiem ZDH Andrzejem Fedorakiem. Wykonawca obowiązkowo musi zapoznać się z warunkami eksploatacji i rodzajem pieców stosowanych w IMN O/Legnica. Zamawiający może udostępnić do wglądu posiadaną dokumentację, określającą gabaryty pieców obrotowo-wahadłowych i przynależnych części instalacji, oraz instalacji pomocniczych, stanowiących przedmiot realizacji zamówienia. Wykorzystanie zamówienia w zakresie mniejszym niż określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

description: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów i modernizacji urządzeń instalacji pieców obrotowych (wykaz pieców wg załącznika nr 4 do SIWZ) do produkcji stopów ołowiu i metali nieżelaznych wraz z komorami dopalania gazów, komorami osadczymi i rurociągami gazów, a także instalacji pomocniczych w postaci kotłów topielno-rafinacyjnych do produkcji i uśredniania stopów, wraz z niezbędnymi pracami budowlano – montażowymi. Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania wartości umowy. Wymagane remonty poszczególnych komór dopalania muszą być dokonywane w czasie remontów pieców, z którymi one współpracują. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyboru rodzaju materiałów ogniotrwałych odpowiednich dla zachowania wymaganych okresów międzyremontowych nieprzerwanej pracy pieca. W zakresie przedmiotu zamówienia mieści się również wykonanie niezbędnych projektów, zwłaszcza wymurówki i kształtek wykonywanych z mas dla elementów instalacji wymagających wyłożenia ogniotrwałego w zakresie: 1) pełnej dokumentacji i rysunków wyłożenia ogniotrwałego pieców i kotłów rafinacyjnych, 2) obliczeń cieplnych wyłożenia ogniotrwałego pieców i kotłów rafinacyjnych, 3) kosztorysów nakładczych całego zakresu robót z podziałem dla poszczególnych zadań, 4) harmonogramów suszenia i wygrzewania pieców, komór i kotłów po remoncie, 5) rysunków i szkiców topografii zużycia wyłożeń wykonanych przed rozpoczęciem prac remontowych, 6) rysunków elementów wykonanych z mas ogniotrwałych lub przewidzianych do wykonania w czasie remontu, 7) harmonogramów remontu do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem zabudowy. Materiały ogniotrwałe oraz wszystkie inne materiały niezbędne do realizacji warunków Zamówienia dostarcza Wykonawca. Wykonawca zabezpieczy całość dostaw i zapewni odpowiednie warunki magazynowania materiałów do remontów w terminach gwarantujących ciągłość wykonywania remontu w asortymencie i jakości dobranych przez Wykonawcę w sposób umożliwiający zachowanie ciągłości pracy urządzeń w okresie gwarancyjnym. Zamawiający udostępni na życzenie rysunki techniczne konstrukcji i ogólne założenia technologii zabudowy materiałów ogniotrwałych na instalacjach pieców oraz na instalacjach pomocniczych. Udostępniona dokumentacja stanowi rysunki dotychczasowego Wykonawcy, i dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, z zachowaniem praw autorskich w zakresie rozpowszechniania. Zamawiający przewiduje w okresie rocznym wykonanie następujących zadań remontowych: 1. Dla instalacji pieca obrotowo – wahadłowego KPO4 (objętość 13 m3): — remonty bieżące, obejmujące prace naprawcze w obrębie wybranego elementu instalacji pieca (czas remontu do 1 tygodnia) — remont średni (do 50 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 3 tygodni) — remont kapitalny (100 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 4 tygodni) — remonty kotłów topielno-rafinacyjnych (wymiana wyłożenia ogniotrwałego w zakresie 50 – 100 %, czas remontu do 5 dni na jeden kocioł) 2. Dla instalacji dwóch pieców obrotowo – wahadłowych KPO2 i KPO3 (objętość 3 m3): — remonty bieżące, obejmujące prace naprawcze w obrębie wybranego elementu instalacji pieca (czas remontu do 1 tygodnia) — remonty średnie (do 50 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 2 tygodni) — remont kapitalny (100 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 4 tygodni) 3. Dla instalacji pieca obrotowo – wahadłowego KPO1 (objętość 3 m3): — ewentualne remonty bieżące (do 30 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 7 dni) Ogółem Wykonawca winien zapewnić łączną nominalną ilość dni pracy instalacji pieców jak następuje: — KPO4: przynajmniej 275 dni, — KPO2 i KPO3: przynajmniej po 300 dni każdy, — KPO1: 358 dni. Szacowane terminy rozpoczęcia poszczególnych zadań remontowych będą wskazywane pisemnie przez Wykonawcę na podstawie prognoz i bieżącej oceny zużycia wymurówki. Dokładne terminy rozpoczęcia prac i zakres remontu będą wyznaczane każdorazowo przez Zamawiającego w oparciu o bieżące protokoły zatrzymania instalacji do remontu sporządzone z udziałem Wykonawcy. Czas remontu obejmuje czynności suszenia i wygrzewania wymurówki. Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą, wykonaną w oparciu o pomiary z natury parametrów pieca lub kotła, w postaci rysunku wykonanego wymurowania z zapisaniem uwag powstałych podczas instalacji wyłożenia ogniotrwałego i zmian wynikłych z analizy dokumentacji – rysunków i szkiców topografii zużycia (eksploatacji). W dniu zakończenia remontu Wykonawca dostarczy harmonogram suszenia wyłożenia ogniotrwałego odpowiadający dokładnie zakresowi konkretnego remontu. Forma dostarczenia dokumentacji – 3 komplety w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie .pdf z obrazami wszystkich dokumentów, zapisane na nośniku cyfrowym. Wykonawca, udzieli na wykonane prace i zastosowane materiały gwarancji na okres: — dla walczaków, otworów załadowczych, dennic i elementów wylotowych pieców KPO 1/2/3/4 – gwarancja zostanie udzielona na ilość cykli liczonych jako średnia arytmetyczna ilość cykli z czterech ostatnich międzyremontowych kampanii produkcyjnych — pozostałe instalacje oraz elementy instalacji (kotły rafinacyjne, komory dopalania, rurociągi itd.) – gwarancja zostanie uzgodniona na bieżąco i zatwierdzona obustronnie w protokołach odbioru prac. W zakresie sposobów rozpatrywania gwarancji stosowane będą następujące metody rozliczeń: — uzyskanie poniżej 70 % żywotności założonego okresu gwarancyjnego – koszt remontu elementów objętych gwarancją ponosi w całości Wykonawca; — uzyskanie żywotności w zakresie 70-99 % udzielonej gwarancji – koszt remontu elementów objętych gwarancją ulegnie redukcji na korzyść Zamawiającego o wartość brakującą do 100 % gwarancji; — uzyskanie żywotności 100 % udzielonej gwarancji – koszty remontu ponosi w całości Zamawiający. Zamawiający wymaga gotowości Wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania prac awaryjnych (gwarancyjnych) w ciągu nie więcej niż 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. Zamawiający w rozumieniu przepisów ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21) jest posiadaczem odpadów złomu, który wytworzony został w wyniku remontów lub modernizacji, a klasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27.9.2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz.1206), oznaczany jest następującymi rodzajami kodów: — 17 04 02 aluminium, — 17 04 03 ołów, — 17 04 05 żelazo i stal, — 17 04 07 mieszaniny metali. Zamawiający zobowiązany jest do gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska. Wykonawca przeprowadzający remonty lub modernizację w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego zamówienia w rozumieniu przepisów Zamawiający w rozumieniu przepisów ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21) jest posiadaczem wszystkich innych rodzajów odpadów w tym odpadu wymurówki pieców, klasyfikowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27.9.2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz.1206) jako odpad o kodzie: — 16 11 03* inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne, lub — 16 11 04, tj. okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych innych niż wymienione w 16 11 03*. Za prawidłową klasyfikację odpadu wymurówki odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania wytworzonymi wszystkimi innymi odpadami oprócz odpadów złomu zgodnie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska. Wykonawca przekazując odpad zużytej wymurówki innemu posiadaczowi celem zagospodarowania, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że ostatecznym (końcowym) posiadaczem odpadu zostaje podmiot oferujący najniższą cenę za przyjęcie 1 Mg odpadu wymurówki. W dokumencie, o którym mowa powyżej powinny znaleźć się oferty minimum trzech podmiotów. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedstawić wykaz podmiotów, o których wiadomo, że posiadają uregulowania administracyjne w zakresie gospodarowania przedmiotowymi odpadami. Wykaz, o którym mowa powyżej musi zawierać minimum trzy podmioty, posiadające uregulowania administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych po remontach odpadów w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru prac remontowych. Adresatem faktury wystawionej z tytułu zagospodarowania odpadów wytworzonych przez Wykonawcę, może być wyłącznie Wykonawca. Nie dopuszcza się refakturowania kosztów z tytułu zagospodarowania odpadów na Zamawiającego. W przypadku możliwości uniknięcia przez Zamawiającego poniesienia kosztów z tytułu zagospodarowania odpadów ze zużytej wymurówki, wynikającej z opcji odsprzedania jej do uprawnionego podmiotu posiadającego wymagane decyzje, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania odpadowej wymurówki do własnej dyspozycji. Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół bezusterkowego odbioru, którego sporządzenie jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający zaleca wykonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejscem realizacji zamówienia – teren Huty Miedzi Legnica, ul. Złotoryjska 194. W celu przeprowadzenia wizji należy kontaktować się z Kierownikiem ZDH Andrzejem Fedorakiem. Wykonawca obowiązkowo musi zapoznać się z warunkami eksploatacji i rodzajem pieców stosowanych w IMN O/Legnica. Zamawiający może udostępnić do wglądu posiadaną dokumentację, określającą gabaryty pieców obrotowo-wahadłowych i przynależnych części instalacji, oraz instalacji pomocniczych, stanowiących przedmiot realizacji zamówienia. Wykorzystanie zamówienia w zakresie mniejszym niż określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

title: ZDH/01/2016 – Remonty i modernizacje instalacji pieców obrotowych oraz kotłów rafinacyjnych.

description: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów i modernizacji urządzeń instalacji pieców obrotowych (wykaz pieców wg załącznika nr 4 do SIWZ) do produkcji stopów ołowiu i metali nieżelaznych wraz z komorami dopalania gazów, komorami osadczymi i rurociągami gazów, a także instalacji pomocniczych w postaci kotłów topielno-rafinacyjnych do produkcji i uśredniania stopów, wraz z niezbędnymi pracami budowlano – montażowymi. Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania wartości umowy. Wymagane remonty poszczególnych komór dopalania muszą być dokonywane w czasie remontów pieców, z którymi one współpracują. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyboru rodzaju materiałów ogniotrwałych odpowiednich dla zachowania wymaganych okresów międzyremontowych nieprzerwanej pracy pieca. W zakresie przedmiotu zamówienia mieści się również wykonanie niezbędnych projektów, zwłaszcza wymurówki i kształtek wykonywanych z mas dla elementów instalacji wymagających wyłożenia ogniotrwałego w zakresie: 1) pełnej dokumentacji i rysunków wyłożenia ogniotrwałego pieców i kotłów rafinacyjnych, 2) obliczeń cieplnych wyłożenia ogniotrwałego pieców i kotłów rafinacyjnych, 3) kosztorysów nakładczych całego zakresu robót z podziałem dla poszczególnych zadań, 4) harmonogramów suszenia i wygrzewania pieców, komór i kotłów po remoncie, 5) rysunków i szkiców topografii zużycia wyłożeń wykonanych przed rozpoczęciem prac remontowych, 6) rysunków elementów wykonanych z mas ogniotrwałych lub przewidzianych do wykonania w czasie remontu, 7) harmonogramów remontu do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem zabudowy. Materiały ogniotrwałe oraz wszystkie inne materiały niezbędne do realizacji warunków Zamówienia dostarcza Wykonawca. Wykonawca zabezpieczy całość dostaw i zapewni odpowiednie warunki magazynowania materiałów do remontów w terminach gwarantujących ciągłość wykonywania remontu w asortymencie i jakości dobranych przez Wykonawcę w sposób umożliwiający zachowanie ciągłości pracy urządzeń w okresie gwarancyjnym. Zamawiający udostępni na życzenie rysunki techniczne konstrukcji i ogólne założenia technologii zabudowy materiałów ogniotrwałych na instalacjach pieców oraz na instalacjach pomocniczych. Udostępniona dokumentacja stanowi rysunki dotychczasowego Wykonawcy, i dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, z zachowaniem praw autorskich w zakresie rozpowszechniania. Zamawiający przewiduje w okresie rocznym wykonanie następujących zadań remontowych: 1. Dla instalacji pieca obrotowo – wahadłowego KPO4 (objętość 13 m3): — remonty bieżące, obejmujące prace naprawcze w obrębie wybranego elementu instalacji pieca (czas remontu do 1 tygodnia) — remont średni (do 50 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 3 tygodni) — remont kapitalny (100 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 4 tygodni) — remonty kotłów topielno-rafinacyjnych (wymiana wyłożenia ogniotrwałego w zakresie 50 – 100 %, czas remontu do 5 dni na jeden kocioł) 2. Dla instalacji dwóch pieców obrotowo – wahadłowych KPO2 i KPO3 (objętość 3 m3): — remonty bieżące, obejmujące prace naprawcze w obrębie wybranego elementu instalacji pieca (czas remontu do 1 tygodnia) — remonty średnie (do 50 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 2 tygodni) — remont kapitalny (100 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 4 tygodni) 3. Dla instalacji pieca obrotowo – wahadłowego KPO1 (objętość 3 m3): — ewentualne remonty bieżące (do 30 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 7 dni) Ogółem Wykonawca winien zapewnić łączną nominalną ilość dni pracy instalacji pieców jak następuje: — KPO4: przynajmniej 275 dni, — KPO2 i KPO3: przynajmniej po 300 dni każdy, — KPO1: 358 dni. Szacowane terminy rozpoczęcia poszczególnych zadań remontowych będą wskazywane pisemnie przez Wykonawcę na podstawie prognoz i bieżącej oceny zużycia wymurówki. Dokładne terminy rozpoczęcia prac i zakres remontu będą wyznaczane każdorazowo przez Zamawiającego w oparciu o bieżące protokoły zatrzymania instalacji do remontu sporządzone z udziałem Wykonawcy. Czas remontu obejmuje czynności suszenia i wygrzewania wymurówki. Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą, wykonaną w oparciu o pomiary z natury parametrów pieca lub kotła, w postaci rysunku wykonanego wymurowania z zapisaniem uwag powstałych podczas instalacji wyłożenia ogniotrwałego i zmian wynikłych z analizy dokumentacji – rysunków i szkiców topografii zużycia (eksploatacji). W dniu zakończenia remontu Wykonawca dostarczy harmonogram suszenia wyłożenia ogniotrwałego odpowiadający dokładnie zakresowi konkretnego remontu. Forma dostarczenia dokumentacji – 3 komplety w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie .pdf z obrazami wszystkich dokumentów, zapisane na nośniku cyfrowym. Wykonawca, udzieli na wykonane prace i zastosowane materiały gwarancji na okres: — dla walczaków, otworów załadowczych, dennic i elementów wylotowych pieców KPO 1/2/3/4 – gwarancja zostanie udzielona na ilość cykli liczonych jako średnia arytmetyczna ilość cykli z czterech ostatnich międzyremontowych kampanii produkcyjnych — pozostałe instalacje oraz elementy instalacji (kotły rafinacyjne, komory dopalania, rurociągi itd.) – gwarancja zostanie uzgodniona na bieżąco i zatwierdzona obustronnie w protokołach odbioru prac. W zakresie sposobów rozpatrywania gwarancji stosowane będą następujące metody rozliczeń: — uzyskanie poniżej 70 % żywotności założonego okresu gwarancyjnego – koszt remontu elementów objętych gwarancją ponosi w całości Wykonawca; — uzyskanie żywotności w zakresie 70-99 % udzielonej gwarancji – koszt remontu elementów objętych gwarancją ulegnie redukcji na korzyść Zamawiającego o wartość brakującą do 100 % gwarancji; — uzyskanie żywotności 100 % udzielonej gwarancji – koszty remontu ponosi w całości Zamawiający. Zamawiający wymaga gotowości Wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania prac awaryjnych (gwarancyjnych) w ciągu nie więcej niż 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. Zamawiający w rozumieniu przepisów ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21) jest posiadaczem odpadów złomu, który wytworzony został w wyniku remontów lub modernizacji, a klasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27.9.2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz.1206), oznaczany jest następującymi rodzajami kodów: — 17 04 02 aluminium, — 17 04 03 ołów, — 17 04 05 żelazo i stal, — 17 04 07 mieszaniny metali. Zamawiający zobowiązany jest do gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska. Wykonawca przeprowadzający remonty lub modernizację w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego zamówienia w rozumieniu przepisów Zamawiający w rozumieniu przepisów ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21) jest posiadaczem wszystkich innych rodzajów odpadów w tym odpadu wymurówki pieców, klasyfikowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27.9.2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz.1206) jako odpad o kodzie: — 16 11 03* inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne, lub — 16 11 04, tj. okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych innych niż wymienione w 16 11 03*. Za prawidłową klasyfikację odpadu wymurówki odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania wytworzonymi wszystkimi innymi odpadami oprócz odpadów złomu zgodnie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska. Wykonawca przekazując odpad zużytej wymurówki innemu posiadaczowi celem zagospodarowania, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że ostatecznym (końcowym) posiadaczem odpadu zostaje podmiot oferujący najniższą cenę za przyjęcie 1 Mg odpadu wymurówki. W dokumencie, o którym mowa powyżej powinny znaleźć się oferty minimum trzech podmiotów. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedstawić wykaz podmiotów, o których wiadomo, że posiadają uregulowania administracyjne w zakresie gospodarowania przedmiotowymi odpadami. Wykaz, o którym mowa powyżej musi zawierać minimum trzy podmioty, posiadające uregulowania administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych po remontach odpadów w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru prac remontowych. Adresatem faktury wystawionej z tytułu zagospodarowania odpadów wytworzonych przez Wykonawcę, może być wyłącznie Wykonawca. Nie dopuszcza się refakturowania kosztów z tytułu zagospodarowania odpadów na Zamawiającego. W przypadku możliwości uniknięcia przez Zamawiającego poniesienia kosztów z tytułu zagospodarowania odpadów ze zużytej wymurówki, wynikającej z opcji odsprzedania jej do uprawnionego podmiotu posiadającego wymagane decyzje, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania odpadowej wymurówki do własnej dyspozycji. Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół bezusterkowego odbioru, którego sporządzenie jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający zaleca wykonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejscem realizacji zamówienia – teren Huty Miedzi Legnica, ul. Złotoryjska 194. W celu przeprowadzenia wizji należy kontaktować się z Kierownikiem ZDH Andrzejem Fedorakiem. Wykonawca obowiązkowo musi zapoznać się z warunkami eksploatacji i rodzajem pieców stosowanych w IMN O/Legnica. Zamawiający może udostępnić do wglądu posiadaną dokumentację, określającą gabaryty pieców obrotowo-wahadłowych i przynależnych części instalacji, oraz instalacji pomocniczych, stanowiących przedmiot realizacji zamówienia. Wykorzystanie zamówienia w zakresie mniejszym niż określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w dwóch częściach: Część I – remonty i modernizacje pieca KPO4 Część II – remonty i modernizacje pieca KPO2, KPO3 i KPO1 oraz kotłów rafinacyjnych UWAGA! Powyższa treść opisu przedmiotu zamówienia należy odnieść do każdej z części odpowiednio. Dopuszcza się złożenie ofert na obie części lub na jedną z nich. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 51135000-7 – Usługi instalowania pieców, 45259000-7 – Usługi remontów i konserwacji zakładów, 45259900-6 – Modernizacja zakładów.

awardCriteria: ratedCriteria

awardCriteriaDetails:
Stawka netto: 70
Narzuty z tytułu kosztów pośrednich: 15
Narzuty z tytułu zysku: 5
Narzuty z tytułu zamówień i dostaw materiałów: 10

street: Złotoryjska 89

ZM Invest S.A.

street: Przemysłowa 1


name: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.

title: Budowa skrzyżowania drogi gminnej i powiatowej nr 1124D w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania pn.: Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE - połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej

description: Przedmiotem zamówienia są prace projektowe oraz roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmujące: 1. Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy - po 5 egzemplarzy) łącznie z operatem wodnoprawnym - jeżeli będzie wymagany. 2. Dokumentację geotechniczną wraz z badaniami. 3. Projekt organizacji ruchu, stałej i tymczasowej wraz z zatwierdzeniem. 4. Uzgodnienia i uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 5. Operat dendrologiczny 6. Roboty drogowe, w tym: a. roboty przygotowawcze, b. wycinka drzew z usunięciem karpiny, c. roboty ziemne, d. podbudowy, e. nawierzchnie, f. odwodnienia, g. elementy ulic, przepusty, h. zieleń drogowa. 7. Oświetlenie skrzyżowania, w tym: a. roboty przygotowawcze, b. roboty ziemne, c. roboty liniowe i montażowe, d. usunięcie ewentualnych kolizji, e. badania i pomiary. Prace projektowe oraz roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową. Wyszczególnienie przewidzianych prac, wymogi Zamawiającego oraz uwarunkowania realizacji zamówienia zostały zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym. W celu ustalenia stanu faktycznego oraz oszacowaniu zakresu prac niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, co jest niezbędne dla prawidłowego sporządzenia oferty, zaleca się Wykonawcy wizję w terenie. Zamawiający wymaga realizacji zadania w kolejności: Etap I - Prace projektowe. Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy) oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Etap II - uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wykonanie kosztorysów i przedmiarów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przekazanie dokumentacji Zamawiającemu. Etap III - Roboty budowlane. Budowa skrzyżowania drogi gminnej i powiatowej nr 1124D. Wykonawca udzieli minimum 36 - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty odbioru bez uwag po wykonaniu całego przedmiotu umowy.

Gmina Polkowice

street: Rynek 1

street: ul. Mickiewicza 63,


name: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

title: Przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi priorytetowej I (Nowoczesna gospodarka)

description: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


title: Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie - Brzozowo Chabdy ( gm. Poświętne)

description: Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie - Brzozowo Chabdy na długości 2,78 km

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

street: Zaścianki, Szosa Baranowicka 37

STRABAG Sp. z o.o.

street: ul. Parzniewska 10


name: Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

description: Przedmiotem Kontraktu jest „Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”. 1.1. Ogólny opis podstawowych robót stanowiących przedmiot Kontraktu Zamówienie obejmuje w szczególności następujący zakres robót: rozbudowa ulicy Cieszyńskiej na odcinku 4 034 m, budowa dwóch rond turbinowych w zadłuż ulicy Cieszyńskiej w km ~1 + 060 oraz ~1+525, przebudowa istniejącego ronda Niemena w km ~3+270, przebudowa istniejących skrzyżowań ul. Cieszyńskiej z ul. Średnią, Jagienki, Zniczową, Jaworzańską, Regera, Wapienicką, Skrzydlewskiego, Nasienną, Spółdzielców, Saperów, Stawową, Szarotki, Klonową, Wrzosową, Jesionową, Agrestową, Rodzińskiego, Kwiatową, likwidacja istniejących skrzyżowań ul. Cieszyńskiej z ul. Dzwonkową, Regera, Zapłocie Duże, Wierzbową i Krzywą, przebudowa/rozbudowa ulicy Dzwonkowej – włączenie w skrzyżowanie z ulicą Średnią w km ~0,100, przebudowa/rozbudowa ulicy Zagajnik – połączenie z nowoprojektowaną ul. Międzyrzecką (wg odrębnego opracowania) przebudowa/rozbudowa ulicy Regera – włączenie do nowoprojektowanego ronda na ul. Cieszyńskiej – w km ~1+060. przebudowa/rozbudowa ulicy Międzyrzeckiej (stary przebieg) – włączenie w skrzyżowanie z ulicą Regera (nowy przebieg), przebudowa/rozbudowa ulicy Jaworzańskiej – włączenie do nowoprojektowanego ronda na ul. Cieszyńskiej – w km ~1+060. przebudowa/rozbudowa ulicy Słowiańskiej – włączenie do ulicy Jaworzańskiej, przebudowa/rozbudowa ulicy Celtyckiej – włączenie do ulicy Słowiańskiej, budowa nowego połączenia od ronda w km ~1+525,00 do istniejącej ulicy Tańskiego, rozbudowa ulicy Wapienickiej wraz z budową mini ronda i obsługą terenów przyległych, budowa ul. Nowogościnnej w km ~2+060,00 wraz z rondem i pętlą autobusową, przebudowa/rozbudowa ulic Klonowa, Begonii i Szarotki, budowa dróg dojazdowych, przebudowa wlotu na rondzie Hulanka w km ~4+000,00, rozbudowa istniejących obiektów inżynierskich w tym mostu na potoku Wapiennickim w km ~1+325,00 oraz przebudowa/budowa przepustów (13 szt.), budowa murów oporowych, wyburzenie budynków oraz obiektów tymczasowych, przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa/rozbudowa przejść podziemnych w rejonie skrzyżowania z ul. Smolną oraz ul. Jaworzańską, rozbudowa/budowa chodników, przebudowa/budowa zatok autobusowych, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Cieszyńskiej wraz z połączeniem jej do istniejących i projektowanych ścieżek rowerowych w obrębie ulicy Cieszyńskiej, budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Cieszyńskiej, na drogach poprzecznych, na drogach serwisowych i nowoprojektowanych łącznikach wraz z terenami przyległymi z odprowadzeniem do istniejących cieków wodnych, przebudowa istniejących cieków wodnych i rowów w rejonie obiektów inżynierskich i w rejonie wylotów kanalizacji deszczowych, budowa elementów ochrony środowiska tj. ekranów akustycznych, budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. bariery ochronne, balustrady, sygnalizacje świetlne, itp., budowa kanału technologicznego dla sieci szerokopasmowej, przebudowa/budowa lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej, w szczególności: sieci energetycznej (w tym oświetlenie), gazowej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjna, kanalizacji sieci szerokopasmowej, sieci c.o. itp, rozbiórki związane z inwestycją (w tym: elementy dróg, obiekty inżynierskie, urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty budowlane, ogrodzenia, reklamy), wycinka i nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej. 1.2. Podział ul. Cieszyńskiej na odcinki realizacyjne Dla potrzeb realizacji Kontraktu obowiązuje podział ul. Cieszyńskiej na następujące podstawowe odcinki: Odcinek I – od km 0+000 (początek projektowanego odcinka) do km ok. 0+480 (wschodni wlot na nowe skrzyżowanie ul. Cieszyńskiej z ul. Międzyrzecką). Odcinek II – od km ok. 0+530 (zachodni wlot na nowe skrzyżowanie ul. Cieszyńskiej z ul. Międzyrzecką) do km ok. 3+230 (wschodni wlot na skrzyżowanie z ul. Stawową/Szarotki – Rondo Niemena). Odcinek III – od km ok. 3+230 (wschodni wlot na skrzyżowanie z ul. Stawową/Szarotki – Rondo Niemena) do km 4+033.99 (koniec projektowanego odcinka). 1.3. Etapowanie robót Wymagana jest realizacja Kontraktu w następujących podstawowych etapach: Etap I – obejmuje wykonanie co najmniej: Całości robót na Odcinku I oraz na przyległych ulicach bocznych (Średnia, Dzwonkowa 1, Dzwonkowa 2 i Zagajnik). Dwóch docelowych pasów ruchu na całej długości Odcinka II wraz z niezbędnymi połączeniami z ulicami poprzecznymi i bocznymi, tak aby powstała możliwość tymczasowego przeprowadzenia dwukierunkowego ruchu pojazdów po ww. docelowych pasach ruchu i na skrzyżowaniach oraz przełożenie ruchu na ten układ. Roboty te mają zostać zrealizowane co najmniej w zakresie uzyskania przejezdności, tj. w zakresie obejmującym wykonanie minimum: warstwy wiążącej, przejezdności mostu pod jedną jezdnią i podziemnych przejść dla pieszych pod jedną jezdnią, niezbędnego zakresu docelowej przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej, istotnych elementów oświetlenia ulicznego (co najmniej w rejonie skrzyżowań), urządzeń ochrony środowiska oraz tymczasowego oznakowanie (w tym poziomego) nowego układu zapewniającego bezpieczeństwo, przejezdność, dostępność dla ruchu lokalnego i przepustowość. Całości robót na Odcinku III oraz na przyległych ulicach (Stawowa wraz z ul. zbiorczą, Szarotki wraz z ulicami Cisową i Begonii, Klonowa, Wrzosowa, Jesionowa, Agrestowa, Jedności, Brodzińskiego i Kwiatowa). Etap II – obejmuje wykonanie pozostałych robót na Odcinku II ul. Cieszyńskiej oraz wszystkich pozostałych robót objętych Kontraktem. 1.4. Przejęcie robót Zamawiający dokona Przejęcia Robót i Odcinków, zgodnie z klauzulą 10.1. Warunków Kontraktu, w dwóch częściach: 1. Odcinek I i III po zakończeniu robót dla Etapu I – Odbiór częściowy, 2. Odcinek II po zakończeniu robót dla Etapu II – Odbiór końcowy.

awardCriteriaDetails:
Cena: 70
Harmonogram: 5
Organizacja ruchu: 10
Analiza ryzyka: 5
Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty: 10

street: ul. Michała Grażyńskiego 10

name: Kazimierz Gruca – sprawy związane z opisem przedmiotu zamówienia oraz Adrian Starzyk – sprawy związane z procedurą postępowania


name: Konsorcjum: Lider PRODUS S.A. Partner ECORES Sp. z o.o.

name: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra

title: Roboty budowlane związane z przebudową stacji MPS w Żaganiu. Spr. nr 2/PO/WB/2016

description: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z Przebudową stacji MPS w Żaganiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i pracami towarzyszącymi związanymi z dopuszczeniem obiektu do eksploatacji

procurementMethod: selective

procurementMethodDetails: PO

region: lubuskie

street: ul. Bolesława Chrobrego 7

street: ul. Bystrzyckiej 69c


title: Dostawa urządzenia produkcyjnego do druku monochromatycznego wraz ze świadczeniem kompleksowego wsparcia serwisowego znak sprawy: AEZ/S-059/2016

description: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Warszawski Uniwersytet Medyczny

street: ul. Żwirki i Wigury 61

Proxer sp. z o.o.

street: WOJCIECHOWSKIEGO 36 LOK. 19


title: Wymiana starych rozdzielnic elektrycznych w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie..

description: Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na Wymianie starych rozdzielnic elektrycznych w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącymi zał. nr 7 do SIWZ oraz w projekcie stanowiącymi zał. nr 6 do SIWZ. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca wizję lokalną miejsca realizacji przedmiotu zamówienia..

Muzeum Narodowe w Warszawie

street: Al. Jerozolimskie 3

Elektro-Max Sp. zo.o.

street: ul. Mełgiewska 80


title: Budowa ul. Platynowej - etap I - włączenie drogi gminnej ul. Platynowej do drogi krajowej nr 62 w Rybienku Nowym

description: Włączenie drogi gminnej ul. Platynowej do drogi krajowej nr 62 (w km 244+040,00) w Rybienku Nowym. - włączany odcinek drogi ma długość - 48m i obejmuje tylko rejon skrzyżowania; - droga klasy - L Vp- 50km-h; KR - 2; - łuki wyokrąglające R-10m - skrzyżowanie wysokościowo dostosowano do drogi DK 62 w tym m.in.: 1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne a) rozbiórka obrzeży i chodników; b) cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - 27 m; c) regulacja pionowa studzienek - 1szt. d) wywóz materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 5km e) wykonanie koryta pod nawierzchnię; f) formowanie i zagęszczanie nasypów; g) wykonanie hydroobsiewu - 195m2 2. Wykonanie przepustu a) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - 49,3m2 ; b) roboty ziemne; c) wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD o śr. 60cm - 15m; d) ścianki czołowe prefabrykowane, żelbetowe - 2szt.; e) umocnienia w rejonie przepustu płytami ażurowymi - 2,88m2 ; 3. Wykonanie nawierzchni zjazdów - 58m2: a) profilowanie i zagęszczanie podłoża; b) warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie gr. 10cm; c) podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa dolna gr. 20cm po zagęszczeniu; d) nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3-5cm; 4. Wykonanie nawierzchni drogi - 375m2: a) profilowanie i zagęszczanie podłoża; b) warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie gr. 15cm; c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna gr. 20cm po zagęszczeniu; d) nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3-5cm; 5. Pobocza - 91,3 m2: a) profilowanie i zagęszczanie podłoża; b) podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15 cm; 6. Elementy ulic a) krawężniki betonowe wtopione 12x25cm - 55,4m; b) krawężniki betonowe wtopione 15x30cm - 24,0m; c) krawężniki betonowe wystające 15x30cm - 64,0m; d) krawężniki betonowe wystające 20x30cm - 31,0m; e) obrzeża betonowe 30x8cm - 172m; f) ława betonowa pod krawężniki i obrzeża 7. Oznakowanie pionowe (7szt.) i poziome (76m2) 8. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogi krajowej od GDDKiA - Rejon w Ostrowi Mazowieckiej Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót i dokumentacja projektowa.

Gmina Wyszków

street: Aleja Róż 2


name: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

title: Dostawa aparatu RTG z ramieniem C – angiografu przewoźnego z wyposażeniem elektrofizjologicznym – 1 kpl.

description: Dostawa aparatu RTG z ramieniem C – angiografu przewoźnego z wyposażeniem elektrofizjologicznym (osłonami RTG, monitorami podwieszanymi, lampą oraz innym wyposażeniem do elektrofizjologii) – 1 kpl.

awardCriteriaDetails:
Cena: 70
Ocena techniczna: 20
Termin gwarancji: 10

street: ul. Weigla 5

name: Piotr Strąk – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Synektik S.A.

street: al. Witosa 31


name: ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY - Kazimierz Pakiet

description: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonania zadania pn: Remont parteru Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą. Zakres robót budowlanych obejmuje min: roboty rozbiórkowe, wymianę posadzek, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnych, roboty tynkarskie, roboty malarskie, wymianę stolarki drzwiowej w następujących pomieszczeniach: sale lekcyjne, w-c, korytarz i klatki schodowe parteru cz. A i cz. B.

Miasto KOstrzyn nad Odrą

street: ul. Graniczna 2

street: ul. Torowa 8, 74-300 Myślibórz


measure: foreignBidsFromEU

description: Usługa obejmuje m.in. nadzór inżyniera kontraktu nad realizacją termomodernizacji 39 budynków na terenie Miasta Malborka, Powiatu Sztumskiego, Miasta i Gminy Sztum, Gminy Stare Pole, Gminy Malbork, Powiatu Malborskiego oraz Gminy Nowy Staw wraz z fotowoltaiką na części z nich oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego, promocją, działaniami informacyjno – edukacyjnymi w ramach instrumentu elastyczności, nadzorem autorskim w zakresie Miasta i Gminy Sztum. Planowane roboty budowlane wykonywane będą przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu publicznego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Roboty budowlane wykonywane będą w formule „wybuduj” oraz „zaprojektuj i wybuduj”.

title: Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Zuław.

description: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją projektu Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W zakres przedmiotu umowy wchodzi m.in. nadzór inżyniera kontraktu nad realizacją termomodernizacji 39 budynków na terenie Miasta Malborka, Powiatu Sztumskiego, Miasta i Gminy Sztum, Gminy Stare Pole, Gminy Malbork, Powiatu Malborskiego oraz Gminy Nowy Staw wraz z fotowoltaiką na części z nich oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego, promocją, działaniami informacyjno – edukacyjnymi w ramach instrumentu elastyczności, nadzorem autorskim w zakresie Miasta i Gminy Sztum.

Miasto Malbork

street: Pl. Słowiański 5

Powiat Malborski

street: Plac Słowiański 17

Miasto i Gmina Sztum

street: ul. Mickiewicza 39

Powiat Sztumski

street: ul. Mickiewicza 31

Gmina Stare Pole

street: ul. Marynarki Wojennej 6

Gmina Nowy Staw

street: ul. Bema 1

Gmina Malbork

street: ul. Ceglana 7

B-Act Sp. z o.o.

street: ul. Paderewskiego 24


name: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

title: Dostawa materiałów ekspolatacyjnych do drukarek ( USK/DZP/PN-212/2015)

description: Dostawa materiałów eksploatacyjnych.

street: Borowska 213


name: Podlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne Sp. z o.o.

name: Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko

name: Zakład Mięsny BOST Jakim Bogdan, Jakim Stanisław Spółka Jawna

name: Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego KBS Sp. z o.o.

name: Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

name: Firma Handlowo-Usługowa CYTRUS 2 Jarosław Dzwonkowski

title: Zadanie nr 1- Różne produkty spożywcze - chleb i pieczywo - CPV - 15800000-6 wg załącznika nr 1 do SIWZ

title: Zadanie nr 2 - Różne produkty spożywcze - CPV-15800000-6 wg załącznika nr 2 do SIWZ

title: Zadanie nr 3 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - CPV - 15800000-9 wg załącznika nr 3 do SIWZ

title: Zadanie nr 4 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - CPV- 15800000-9 wg załącznika nr 4 do SIWZ

title: Zadanie nr 5 - Produkty mleczarskie - CPV-15500000-3 wg załącznika nr 5 do SIWZ

title: Zadanie nr 6 - Owoce i warzywa -CPV- 03220000-9 wg załącznika nr 6 do SIWZ

title: Zadanie nr 7 - Ryby i przetwory rybne - CPV - 15200000-0 wg załącznika nr 7 do SIWZ

title: Zadanie nr 8 - Mrożonki - CPV- 1530000-1 wg załącznika nr 8 do SIWZ

title: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Bursy Szkolnej w Białymstoku, 15-034 Białystok, ul. Dobra 3

description: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Bursy Szkolnej w Białymstoku w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (wyłączając okres wakacji, ferii zimowych, przerw świątecznych) na niżej podane grupy artykułów spożywczych zgodnie z CPV Zadanie nr 1 Różne produkty spożywcze - chleb i pieczywo - CPV15800000-6 wg załącznika nr 1 do SIWZ, Zadanie nr 2 Różne produkty spożywcze - CPV-15800000-6 wg załącznika nr 2 do SIWZ, Zadanie nr 3 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - CPV- 15100000-9 wg załącznika nr 3 do SIWZ, Zadanie nr 4 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - CPV- 15100000-9 wg załącznika nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 5 Produkty mleczarskie - CPV 15500000-3 wg załącznika nr 5 do SIWZ Zadanie nr 6 Owoce i warzywa - CPV - 03220000-9 wg załącznika nr 6 do SIWZ Zadanie nr 7 Ryby i przetwory rybne - CPV - 15200000-0 wg załącznika nr 7 do SIWZ Zadanie nr 8 Mrożonki -CPV- 1530000-1 wg załącznika nr 8 do SIWZ

Bursa Szkolna

street: ul. Dobra 3

street: ul. Dojnowska 61/1

street: ul. Szpitalna 24

street: ul. Lipowa 48

street: Potoczyzna 33A

street: ul. Handlowa 4

street: ul. Mazowiecka 39 A

REN Sp. z o.o.

street: Ul. Tartaczna 3


title: Wykonanie szkolenia e-learningowego z zakresu obsługi bazy danych ooś w ramach projektu Wsparcie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 - Nr postępowania: 39/GDOŚ/2015

description: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

street: ul. Wawelska 52/54

GroMar Sp. z o.o.

street: ul. Tuszyńska 98


title: Część 2 - budowa fragmentu ul. Kolejowej w Iławie.

description: 1. Część 2 - budowa fragmentu ul. Kolejowej w Iławie - zakres Wykonawcy obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego na utwardzenie nawierzchni, zjazdów do posesji, wraz z uzbrojeniem obejmującym sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie ulicy, zagospodarowanie zieleni (trawniki) oraz przebudowę kolizji (istniejących sieci). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje także przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego w systemie buduj na realizację robót budowlanych dla powyższych przedsięwzięć budowlanych,

title: Część 1 - budowa łącznika ul. Gdańskiej z ul. Chełmińską w Iławie.

description: 1. Część 1 - budowa łącznika ul. Gdańskiej z ul. Chełmińską w Iławie - zakres Wykonawcy obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego na budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z uzbrojeniem obejmującym wykonanie przykanalików sieci deszczowej, zagospodarowanie zieleni (trawniki) oraz przebudowę kolizji (istniejących sieci). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje także przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego w systemie buduj na realizację robót budowlanych dla powyższych przedsięwzięć budowlanych.

description: 1. Część 3 - Wzmocnienie więźby dachowej w budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie - zakres Wykonawcy obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego na wzmocnienie więźby dachowej w budynku przy ul. Chełmińskiej 1 oraz wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji dachu poddasza nieużytkowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje także przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego w systemie buduj na realizację robót budowlanych dla powyższych przedsięwzięć budowlanych

title: Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława. Postępowanie znak ZP.271.28.2016.

description: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej w rozumieniu rozporządzenia Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) zwane w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców przedmiotem zamówienia dla zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2. Zakres przedmiotu zamówienia składa się z 3 części: 1) Część 1 - budowa łącznika ul. Gdańskiej z ul. Chełmińską w Iławie - zakres Wykonawcy obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego na budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z uzbrojeniem obejmującym wykonanie przykanalików sieci deszczowej, zagospodarowanie zieleni (trawniki) oraz przebudowę kolizji (istniejących sieci). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. 2) Część 2 - budowa fragmentu ul. Kolejowej w Iławie - zakres Wykonawcy obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego na utwardzenie nawierzchni, zjazdów do posesji, wraz z uzbrojeniem obejmującym sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie ulicy, zagospodarowanie zieleni (trawniki) oraz przebudowę kolizji (istniejących sieci). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. 3) Część 3 - Wzmocnienie więźby dachowej w budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie - zakres Wykonawcy obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego na wzmocnienie więźby dachowej w budynku przy ul. Chełmińskiej 1 oraz wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji dachu poddasza nieużytkowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje także przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego w systemie buduj na realizację robót budowlanych dla powyższych przedsięwzięć budowlanych, 4. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną jego część lub na całość zamówienia. 5. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część wówczas wypełnia formularze ofertowe na części, na które składa ofertę. 6. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 71320000-7, 71322000-1, 71322200-3, 71327000-6, 71242000-6, 71241000-9. 7. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypełniając wzór nr 5 jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców.

Gmina Miejska Iława

region: warmińsko-mazurskie

street: ul. Niepodległości 13

BPT Sp. z o.o.

street: Bartąg, ul. Tęczowy Las 2B/77